---
# System prepended metadata

title: 2021-09-28 チーム開発定期MTG

---

# 2021-09-28 チーム開発定期MTG

## アジェンダ(議論内容)

- 進捗共有
- PO報告認識合わせ
- 今後の進捗認識合わせ
    - フロントエンド
    - バックエンド
- その他



## 決定事項
- hogehoge
- hogehoge


## 打ち合わせ内容
### 進捗共有
- 残課題
    - 新規作成ページの骨組みを作成すること
    - Firebaseログイン周り
        - 環境は着手済み
        - フロントエンドは未着手
    - 全体状態管理

### PO報告認識合わせ
- モックデータを画面に表示するは厳しいのでいわない
- 進捗としては、フロントで実装は粛々と進んでいることは伝える

### 今後の進捗認識合わせ
#### フロントエンド
- APIを叩いて表示する以外はフロントで進めたい
- Storybookはおいおいデザイン入手次第
- Issue立てるので各自着手すること
    - サービスとhooksは他と競合しないので、ここは平行で実装できる見込み

#### バックエンド
- 集約の実装を進める
    - コーチ集約
    - クライアント集約
    - 複数集約
        - 集約実装は認識ずれ発生するかも？
            - 集約実装の認識をズレについてはモブプロ or PR早めにOPENで進めること
            - 空のファイルは作成していく
            - PRを小さく進める
        
- バックエンド側でコントローラーからデータを返すか？
    - フロントへの依存は一旦無視で実装するのはありかも
        - エンドポイントを固める必要がありそう
        - いまいまではない

### その他
- フロントエンドのグローバル状態管理
- フロントエンドのリファクタリングIssueはいつやるのか？
    - 状態管理が完了次第 or 
    - そもそものやるやら
        - ローディングコンポーネント
            - やったほうが良い
        - linkToの共通処理
            - やらない
        - パスパラメータの型をasでキャストやめたい
            - やっていくこと
        - src/hooks/common/use-router.tsにqueryを実装したい
            - やりたい
        - 型定義をどこかのファイルでまとめたいかも
            - 各自各ページで実装する
        - Storybookのtemplates/template問題
            - StorybookでTemplateではなく、別の名前で書くこと。titleの部分でtemplatesと書いて重複してしまうため。
        - formの値をstateでうまく扱うやり方
            - 動くもの優先で進めるのでいまはやらない。