---
# System prepended metadata

title: 増渕連絡事項

---

# 増渕連絡事項

お疲れ様です。

今週のランドリーと、IT、通信についての状況共有です。

若干ながくなるのと、Facebookだとまとまった情報を扱いにくいので、
同じ内容を、こちらにも記載しておきます
→　URL　　https://hackmd.io/@dmasubuchi/BkDUI1Hxd


## IT について　
　→　センサーの基本設計を見直したので、土曜日に現場調査をやり直す予定です


## Wi-Fiと通信について
　→　コネクト社と、金曜日に現場の調査予定です。
　→　回線は1ヵ月以上かかるらしいのでコネクトさんに引いてもらうように
　　　スケジュールをお願いしています。
　→　最短で3月になるらしいので入居者への何らかの補填が必要です。
　　　＊コネクトさんに回線が使える日程を出してもらってからになります


## ランドリーについて
　→　ランドリーでガスの延伸工事が追加となります（おそらく、20－30万くらい・・？）
　→　もの補助に含めるために再見積もりを作成いただいています
　→　もの補助は3月以降になることはオクラボに伝達済み
　→　金曜日の銀行の結果で、選考の着手を発注できることも伝達済み
　→　カフェでガスを使いたいためガス工事はなるはやでしてほしいことも伝達済み
　　＊カフェは3月16日と伝えたのですがこれってあってますでしょうか？
  