---
# System prepended metadata

title: 保守＆２期の進め方について

---



# 保守＆２期の進め方について

日時　：10/29 13:00～14:00
参加者：石川、黒坂、杉山、齊藤


- 要件調整
    - プロダクトバックログの優先順位をオーナー部にきめてもらう
    （優先度の高いものから要件明確化していく）
    - リリース回数を確認する
    - ２期開発要望の受付期日（11月？）を調整する
    - 
- 対応要望の役割分担
    - 期日で分けるか　〇※具体的な期日は進めていく中で決める
    - 要望で分けるか　△（チームで兼務者が多いため）

- スプリントレビュー
    - 期間
        - 1週間
        - 2週間　◎　（単体含むのがベスト）
        ※一旦は、２週間で進めて必要に応じて短縮させていく。
    - 参加者　
　　　　　石川、杉山　（初回は11/1？）

- スプリント計画
基本形は以下の感じ
    - 月曜・・・担当決め
    - 水曜・・・中間報告会
    - 木曜・・・最終報告会
    - 金曜・・・スプリントレビュー

※金曜だと土日挟むので木曜のほうがいいかもという意見あり。







