---
# System prepended metadata

title: Untitled

---

[Cathay] Internal sync-up meeting - 8/8/2019

**Mạnh:**

- Đang nợ team 1 S3 --> lưu file grant point theo batch, tạm thời lưu local --> 13/8
- Nợ 1 cronjob --> 13/8
- Lấy db scripts mới nhất gửi khách
- Con-call hướng dẫn khách baseline package FE với merchant-api sprint 1
- Unit test effort --> x2 effort
- Code smell từ 700 --> ~70


**Hân:**

- Team cần update SRS để không bị rework
- Đã tạo task + estimation cho sprint 2
- Chưa biết cronjob của Mạnh nên chưa add vào sprint --> cần viết service trước, Mạnh sẽ làm cron sau


**Thiện:**

- Môi trường dev đang dựng, chưa gọi được
- Môi trường QA đang bình thường
- Sprint 2 có thể release QA --> 12/8


**Thanh:**

- Bắt đầu viết test cases
- Muốn có SRS mới từ anh Sơn --> tránh rework
- Cần onchain API specifications từ Thiện để bổ sung test cases
- Cần anh Sơn define mã lỗi từ danh sách lỗi sẽ gửi


**Sơn:** --> over-cmn-load

- SRS của sprint 2 đang update/review --> 9/8
- SRS của sprint 1 --> 9/8
- Blueprint 1.9 --> đang chờ anh Đức review
- SRS sprint 3 đang start


**Long:**

- Đang follow với team khách hàng cho Gitlab flow, CI/CD process
- CI/CD cho môi trường Cathay QA: Hiếu không thể OT cuối tuần --> start thứ 2-thứ 5 (15/8)