---
# System prepended metadata

title: Untitled

---

PLATEFORME 

- Audrey 
    - Régles métiers à implémenter sur la migration des tickets 
    - Intégration des messages automatiques OD
    - Les tickets du prochain sprint devraient arriver cet après midi (par Quentin Carle)
    - Zacharie + Thomas : Réunion sur les environnement aujourd'hui. Déploiement OD également ?

ONE DIRECTION
- Hugo 
    - Point XP Fibre avec Romain vendredi 03/02/2023
    - Déploiement de 2BEX3 en cours (en remplacement  de Julien) => peut être un soucis de pipeline, si tel est le cas voir avec Léo L. ou Julien M. (mais peu de disponibilité en ce moment). 
        -  Objectif lundi midi 
    - Document Robot à finaliser 
        - Objectif lundi soir pour relecture (déplacement d'Antoine à Paris mercredi 08/02/2023)


ORDER2BILL
- Nathan 
    - Pas de nouvelle de la QA sur la 1.58 (RC6) => doit partir en prod dès que possible 
    - Aucune info sur la 1.61 et le contenu du sprint de la part de Yoann Rouault 

CCARE
- BBK / Moad
    -  Sprint 31 terminé aujourd'hui et prêt à partir en recette => Qualif
        -  Livraison lundi
    - Laurent F. indique qu'il n'y a pas d'urgence à livrer cette version
    - Aucune visibilité d'Hajar sur le prochain sprint
    - Moad prépare une MAJ du document d'installation/déploiement sur Azure afin d'être autonome sur les livraisons
        - Objectif lundi soir
    - BBK quitte CCARE le mercredi 08/02/2023
    - Moad quitte CCARE le 22/02/2023  => Compte VPN prolongé de 90 j 