---
# System prepended metadata

title: ACW リリース日程と残タスク

---

#  ACW リリース日程と残タスク

最終更新日 12/23

## 納期

#### ==1月末== までに以下の実装を 「Release/ACW」 にあげる

## 残タスクと見積もり

### オペレーター分析実装フロント部分 「3 〜 4日」

11 ~ 12日


### 保存処理　「7 〜 9日」
　　=> 情報をセットの際の処理をリポジトリ化する工数も含む
　　=> プレ待機以外については、鳴動、架電時間等は既存のイベントやVueから取得できるのを確認(実装イメージはある)状態ですが、テスト量が多そう
  
14日 ~ 21日
  
### 通常架電の離席状態 「0.5 〜 1日」

通常架電に離席ボタンを出して離席状態にできるように
  =>架電している際は押下不可に。離席開始と終了時間をDBに保存


### サブ管理設定画面、オペレーター分析画面の項目表示「0.5日」

サブ管理設定のオペレーター分析画面をサイドメニューと同じ並び順で表示するよう修正。

![](https://i.imgur.com/q3xDbnA.png)


### モニタリング画面で架電準備中とか離席中等のOPの情報をリアルタイムで表示　

24 ~ 31日

  - 表示に関してはどうするか確認必要
  - 実装に関してはWebSocket というお話が伊藤さんからして頂き、どう実装するかもう少し詳細に確認必要

