---
# System prepended metadata

title: Point queen en Lunatic V2 du 09/03/2023

---

# Point queen en Lunatic V2 du 09/03/2023

## Sujets à aborder
- Charge actuellement inscrite au programme de l'intégration pour les mois de mars et avril : 
    - TIC : collecte le 20 mars 
    - EDT : démarrage du TTP le 13/03 si on est prêt, et charge assez forte étant donné les ajustements réalisés pour mettre à disposition des enquêtés les carnets via le SI de la filière unique - test du 09 mais au 1er juillet
    - Logement : TTP début avril, avec recette du questionnaire face à face pendant le TTP, pas le choix pour la date pour être certians de pouvoir se retourner dans les temps et réajuster au besoin le questionnaire et la mise en place des fichiers pour le protocole plutôt complexe de collecte
    - Sans domicile : recette au départ fin janvier et TTP début février ==> on espère faire ça fin mars pour une collecte terrain de mai à juin. Fin mars est donc le dernier délai
    - VPP : anciennement SDT : début avril pour le TTP et début de la collecte en juin
    - EACEI : recette fin mars et mise en collecte début mai
    - Qualité volailles : collecte en avril
    - FPE : TTP le 20 mars et collecte le 22 mai avec les ajustements nécessaires pour Platine
    - SRCV : test questionnaire intégré début avril et test bureau mai 2023, aval potentiellement fin mai début juin
- Besoin de clarifier pour Logement et SD : on fait quoi ?
- Attention circuit de communication ==> pourquoi on n'a pas été dans la boucle initiale pour Queen ?
- Go noGo FPE : qui "décide" ?


## Prise de notes
- Déploiement queen V2 : changements potentiels dans la manière d'intégrer (potentiellement pas)
- Besoin d'arrêter un scenario global. L'application n'est pas suffisament assez stable et on ne peut pas gérer deux versions en même temps. Une fois TIC lancé, plus de période blanche jusqu'à l'automne. Pas de solution simple pour mettre en prod le TCM.
- On peut faire du V2 mais le questionnaire est buggé.
- On ne peut pas partir en V2 direct avec des consignes enquêteurs... pas propre pour les besoins augmentés.
- Seule certitude TIC part en V1 : donc du 27/03 au 16/05, on ne peut rien faire si on ne peut pas mettre deux plateformes de prod.
- SD démarre peux de temps après, ils partiraient eux aussi en V1. Et ça jusqu'au 23 juin. Risque de bascule en cours de collecte
- Il faut prendre le risque de passer en V2 en prod avant logement. Il faudra une plateforme de recete Queen V2 ad hoc en parallèle d'une autre V1.


## Scénario
- TIC V1 27 mars au 16 mai (attention : décalage coté TIC de la collecte l'année dernière pour les DOM)
- La prod Queen V2 après le 16 mai
- SD va switcher en V2 en cours de collecte ? Non il peut tout faire en V1. Potentiellement si on ne sait pas faire cohabiter les deux versions en prod, on switche. On va peut-être devoir faire de l'update de questionnaire (si on l'appelle pareil ça doit pouvoir fonctionner, s'il y a de la données). 
- EDT (démarrent le 09, donc il faudrait qu'ils démarrent après 16) et SDT partent en V2 directement. Recette très partielle du questionnaire en Queen V2. C'est sur cette enquête qu'on prend le risque. On recettera le questionnaire avec une V2 instable/buggée. (Y'a de la reprise de données du face à face au carnet ?)
- Bascule de la QF2 en V2 courant avril. Pour logement, ils partent en TTP S1 web courant avril, deuxième séquence S2 web et S1 tél à partir de début mai. La recette de questionnaire se fera en V2.

## Communication
- TIC : pas de décalage de collecte ==> à communiquer côté MOAE
- EDT : décalage après le 16/05 pour le démarrage de la collecte ==> à communiquer côté MOAE
- Le reste c'est CPOS et CPIE ==> j'organise la Com avec Claire