---
# System prepended metadata

title: 會議記錄
tags: [Meeting, Logs]

---

# 會議記錄
###### tags: `Meeting` `Logs`

[toc]

## 0924
:::info
- **Date :** [time= 2022 09 24 22:00]
- **Attendency**
[name=林柏漢 張子凡 許善旻 詹翠妤 郭懿寬 柯漢廷 曾子瀚 陳玥瑋 蘇泳錠 廖子誼 吳孝謙] 
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 系統工程組
   - 統整各組的問題，有問題都可以問
   - 下次會幫各組安排本學期進度流程表
- 推進組
   - 閱讀Rocket Propulsion Elements第十五章
   - 之後著重在硬體設計，並在設計時盡量設想硬體會遇到的極限情況，以設計安全機構
- 航電組
   - 已做ppt
   - 使用Arduino做控制
- 結構組
   - 已有openrocket的初步設計，無發動機的總重約在9～15公斤
   - 材料主要選擇碳纖
   - 詢問加工是否需要給外面廠商

### 臨時動議
- 請各組在星期日中午前將ppt傳至報告中

---

## 1001
:::info
- **Date :** [time= 2022 10 01 22:00]
- **Attendency**
[name=林柏漢 張子凡 許善旻 詹翠妤 郭懿寬 柯漢廷 曾子瀚 陳玥瑋 蘇泳錠 廖子誼 吳孝謙] 
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 系統工程組
   - [開發時程表](https://hackmd.io/pn7AaBr7QLasUwv93GWeDQ#%E9%96%8B%E7%99%BC%E6%99%82%E7%A8%8B%E6%8C%87%E5%BC%95)
       - 開始日期 : 10/01
       - 寒假進行各系統加工
       - 測試開始 : 2023/03
   - 報帳待與許博確認流程後，會另外開一份hackMD報帳流程，若有不懂的可以再到上面看
- 推進組
   - 燃料選擇
- 航電組
    - 初步預算估計
        - 預計5000元
   
- 結構組
    - 整體火箭預估9~15kg
    - 酬載艙開啟機構
        - 點火頭搭配活塞
        - 已有概念圖
   
### 臨時動議

---

## 1008
:::info
- **Date :** [time= 2022 10 08 22:00]
- **Attendency**
[name=林柏漢 張子凡 許善旻 詹翠妤 郭懿寬 柯漢廷 曾子瀚 陳玥瑋 蘇泳錠 廖子誼 吳孝謙] 
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - openrocket模擬，推力可能要上修至800~1000N
    - 估計發射前質量 : 7~8kg；燃燒完成後質量 : 4kg
    - 目前挑選型號 : M956、M10000
    - 統整需要用到電的設備，並將供電電壓、功率估計完成交給航電組
- 航電組
    - 確定需要買的項目，預計下禮拜可以拿到貨並可以開始設計
    - 估計重量 : 40g
    - 正在進行文獻參考階段
    - 總功率待拿到貨之後估計
- 結構組
    - 完成第一版整隻火箭CATIA圖檔
        - 預估總長度1.8m、直徑20cm
        - 航電艙做側邊開洞，便於安裝
        - 發動機固定環
            - 上兩環 : 氧化劑槽
            - 下兩環 : 燃料槽(燃燒室)
            - 需要再加長發動機整體長度(推進組依據openrocket內建發動機，有達到1m多)
        - 開傘由鼻錐將酬載彈射出去
    - 尚未估計出離架速度
    - 鼻錐 : 玻纖；箭身 : PVC管
        - 需要估計出整體外殼重量

### 下禮拜報告事項
- 系工組
    - 進行發射任務流程概念圖
- 推進組
    - 蒐集多種燃料並進行優缺點分析
    - 將需要之電子設備列表出來，主要需要功率、供電電壓
    - 推進組拿到離架速度後，即可進行推力、燃時估算
- 航電組
    - 估計整隻火箭需要的功率
    - 功率列表
- 結構組
    - 離架速度計算完成->交由推進組進行推力估算
    - 整隻火箭長度估計完成，直徑可依據氧化劑統槽進行調整(縮小)
- 各組如有確定之各部件重量，即丟到群組

### 臨時動議

---
## 1015
:::info
- **Date :** [time= 2022 10 15 22:00]
- **Attendency**
[name=林柏漢 張子凡 許善旻 詹翠妤 郭懿寬 柯漢廷 曾子瀚 陳玥瑋 蘇泳錠 廖子誼 吳孝謙] 
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - excel計算所需燃料重量，O/F ratio從4~10，使用之燃料重量約為3公斤
    - 氧化劑槽閥門種類列表(含優缺點比較)，目前考慮以球閥、電磁閥為優先
    - 燃料及氧化劑搭配列表
- 航電組
    - 感測器功率、適用電壓、價格已整理完成
    - 硬體設備已經訂貨，待設備到貨後即可開始軟體設計
    - 設計兩套航電系統，一個for酬載，另一個for火箭本身及推進系統
- 結構組
    - 目前火箭全長約為1.8公尺，推進系統全長約為1.1公尺
    - 開傘 & 酬載
        - 活塞
        - 爆炸螺栓
    - 箭體本身淨重 : 10~15kg
    - 離架速度已有表格，風速從1~10 m/s，穩定度設定1.9
- 在共用雲端的簡報上，開一個各系統的重量表格
    - 系統調整以重量不變、減低為主，若真的沒有辦法再調重

### 臨時動議

---

## 1022
:::info
- **Date :** [time= 2022 10 22 22:00]
- **Attendency**
[name=林柏漢 張子凡 許善旻 詹翠妤 郭懿寬 柯漢廷 曾子瀚 陳玥瑋 蘇泳錠 廖子誼 吳孝謙] 
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 各燃料與氧化劑的資料
        - 物性與化性
    - 詢問廠商電動球閥規格
- 航電組
    - 材料到貨
    - 變壓器？
    - 腳位不夠？
        - Solution : 先使用多個UNO板連接需要模組，待第一版確認之後再進行電路簡化及優化
    - 二氧化碳模組測量範圍為400PPM~5000PPM，依照目前找到的文獻，任務高度內之二氧化碳濃度在模組之量測範圍內
- 結構組
    - 離架速度分析
    - 酬載艙彈射機構設計
    - 降落傘終端速度計算以及傘面面積計算

### 下禮拜報告事項
- 推進組
    - 廠商回覆之球閥資料
    - 壓力感測器
    - 規格回報給航電組(供電電壓、所需功率)
    - 評估是否需要量測燃燒室外側溫度(溫度過高可能需要關閉閥門)
- 航電組
    - 模組各別測試，確認程式碼使用以及資料讀取狀態
- 結構組
    - 爆炸螺栓之規格(供電電壓...)
    - 設計線路之脫開機構，以簡化航電系統

### 臨時動議

---
## 1029
:::info
- **Date :** [time= 2022 10 29 22:00]
- **Attendency**
[name=] 
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 質流率計算
        - 固定O/F Ratio(4、5、6、7)進行計算
        - 最大質流率
    - 燃時計算：約5.7秒
    - 氧化劑用量計算
        - 質量 : 2.7kg
        - 體積 : 2.4~2.5L
    - 氧化劑桶槽
        - 鋼瓶
- 航電組
    - 到貨元件
        - Arduino UNO
        - 九軸姿態傳感器
        - 攝影機模組
    - 升壓模組可以調整到最大28V
    - 需要購買電阻
    - 彙整功率，電池需要能夠支撐系統至少1hr
- 結構組
    - 彈射機構設計圖完成
        - 鼻錐罩分兩半、彈射後自由分離
        - 預計使用剪力螺栓
            - 設計簡單
        - 傘面面積計算

### 下禮拜報告事項
- 推進組
    - 閥門繼續選
    - 氧化劑質流量對應的孔徑
- 航電組
    - 彙整總功率，找可以支撐系統運作1hr的電池
- 結構組
    - 降落傘細部設計
        - 傘繩與傘面
    - 攝影機安裝位置

### 臨時動議

---

## 1105
:::info
- **Date :** [time= 2022 11 05 22:00]
- **Attendency**
[name=] 
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - 嘗試計算退縮率與藥柱口徑、厚度
    - 氧化劑口徑6mm
- 航電組
    - 電池已選擇
- 結構組
    - 攝影機擺設
        - 鼻錐
        - 上升向下拍
    - 尼龍材質
        - 防水
        - 

### 下禮拜報告事項
- 推進組
    - 爆通閥資料查詢
    - 燃料理論計算
    - 氧化劑桶槽選購
- 航電組
    - 模組分別進行測試
    - 元件擺放方式
        - 與結構討論
- 結構組
    - 箭身管子採購(模型)

### 臨時動議


---
## 1112
:::info
- **Date :** [time= 2022 11 12 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - 計算噴嘴喉口、擴張比等
    - 與另一組確認閥門
    - 讀噴注器資料
    - 氧化劑桶槽大小修正
- 航電組
    - 九軸傳感器測試
        - Arduino軟體測試
        - 需要焊接接角
    - 航電系統配置
        - 圓盤上下層擺放
- 結構組
    - 剪力螺絲3D列印(PLA)印製完成，預計下周做剪力測試
    - 降落傘、酬載艙、鼻錐之相對位置配置

### 下禮拜報告事項
- 推進組
    - 閥門與另一組討論
    - PT選用
    - 燃燒室外殼材質、隔熱層選用
    - 噴嘴材質選用
- 航電組
    - 測試CO2量測器運作狀況
    - 焊電路
- 結構組
    - 剪力測試
    - 酬載艙、cam、鼻錐罩相對位置設計
    - 爆炸艙爆炸威力計算

### 臨時動議


---
## 1119
:::info
- **Date :** [time= 2022 11 19 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - 燃料厚度預估值 : 5mm
        - 操作步驟
            - injector設計
            - 使用設計之injector做測試
            - 用測試結果去計算燃料厚度
        - 目前仍在設計injector
            - 設計直徑 : 3.1mm
            - 長度 : 大於直徑1.5倍
    - 發動機外殼
        - 材質選用
            - 隔熱 : 可用燃料當作隔熱層來解決，故材質上可不用選到非常耐高溫
    - 噴嘴
        - 材質 : 石墨
            - 採用原因 : 因尺寸不大，整個使用石墨使加工容易
            - 缺點
                - 若O/F ratio過高(fuel lean)，噴嘴較容易被燒蝕，因石墨本身即一種燃料
        - 目前設計喉口直徑 : 1cm
- 航電組
    - 9軸感測器、氣壓計 : 完成測試
        - 氣壓計讀值需要校正
        - 氣壓計讀值顯示可以直接轉換成高度
    - 二氧化碳感測器 : 測試中
        - 目前問題 : 廠商給錯東西...
        - 解決方案 : 已退回，會重新下訂
- 結構組
    - 酬載(航電)改成搭載於鼻錐內部，並佔用一半空間；另一半放置降落傘
        - 原因 : 酬載本身體積不大，不需要給一個酬載倉
        - 衍生問題 :酬載固定方式
    - 已完成剪力螺絲測試
        - 結果 : 目標極限剪力為10kg
    - 爆炸艙設計
        - 材質 : 預計使用鋁合金(耐溫427度C)
            - 原因 : 製作簡易

### 下禮拜報告事項
- 推進組
    - PT(pressure transducer)選用
    - 問許博爆通閥
    - injector設計，並把目前設計跟許博討論
- 航電組
    - 氣壓計讀值修正以及其讀值轉換成高度
    - 二氧化碳感測器到貨後重新測試
    - 酬載固定於鼻錐內的方式(與結構討論)
    - 天線位置(與結構討論)
- 結構組
    - 與許博討論目前設計
    - 把酬載以及爆炸艙製作出來並做測試
        - 預計12/10報告第一次測試結果
    - 與許博確認發射架細節，並設計滑塊

### 臨時動議


---
## 1126
:::info
- **Date :** [time= 2022 11 26 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴注器修正
        - 計算3mm，實際0.8~2.5mm
        - 壓差30bar
        - 流量有點大(截面積過大)
    - 閥門
        - 電磁閥(管路需要繞)
        - 爆通閥(許博教)
    - 氣瓶
        - 現成的只有5公升，4公升的可能要訂製
- 航電組
    - 氣壓計轉高度已用平移方式校正
        - 高度位移變化無問題
    - 酬載與航電段希望用層板方式堆疊放置
- 結構組
    - 黑火藥量計算
    - 酬載用3D列印件固定
        - L型鋼片固定
### 下禮拜報告事項
- 推進組
    - 爆通閥
    - 噴注器解決方案
    - 桶槽詢問
    - 找PT
- 航電組
    - 攝影機模組測試
    - 找通訊模組
- 結構組
    - 開傘系統設計、製作
    - 黑火藥
    - 尾翼安裝方式

### 臨時動議


---
## 1203
:::info
- **Date :** [time= 2022 12 03 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴注器繼續計算
        - 需14孔洞
        - 直徑1.2mm
        - 長度10mm
        - Re>10^5
    - 爆通閥等許博教
    - 桶槽：4~4.3公升
    - 初步選擇[PT](https://www.mouser.tw/ProductDetail/Sensata-Technologies/PTE7300-24DM-0B100SN?qs=Rp5uXu7WBW%2F%2F1VjBBs5PhA%3D%3D)：PTE7300-24DM-0B100SN

    - 噴嘴幾何研究，擴張比3~4
- 航電組
    - 嘗試攝影模組
    - 圖傳與拍攝測試暫停，當備案
        - 改用市售攝影機拍攝
- 結構組
    - 尾翼固定設計
        - 全碳纖製作
    - 鼻錐：玻纖複材
        - 模具3D列印
    - 爆炸室測試
        - 殼體嘗試3D列印
### 下禮拜報告事項
- 推進組
    - 要PT
    - 噴注器設計確認
    - 閥門等許博
- 航電組
    - 市售攝影機
    - 二氧化碳模組
    - 找通訊模組(不用圖傳)
- 結構組
    - 攝影安裝
    - 桶槽、燃燒室的安裝

### 臨時動議


---
## 1210
:::info
- **Date :** [time= 2022 12 10 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - [噴注器數據計算](https://drive.google.com/drive/folders/1xCcTI3avvg72FiaKIPnNoBA77D9axwhc)
    - 目前參考的發動機結構主要有採用flange
    - 氧化劑統槽目前詢問到的直徑有15~16cm
        - 管徑太大，再詢問是否可以有管徑小的統槽
    - 閥門 : 爆通閥
        - 需要再跟許博詢問實驗室爆通閥的操作原理細節
    - 壓力傳感器
        - 目前從助教詢問到實驗室使用之PT體積大，不確定是否適合火箭內部安裝使用
        - 繼續跟助教詢問細節
- 航電組
    - CO2元件測試
        - 測試方法 : 參考地表CO2濃度與量測值做比較，且對其吹氣觀察是否有變化
        - 測試結果 : 元件可正常使用
        - 待測試項目 : 數值準確度
    - 攝影機
        - 818-shot、E-books、非常G車
            - 比較結果 : 綜合考量以E-books為第一優先
    - 通訊模組
        - 先前初步分析的通訊範圍需求 : 6km min.
        - 目前找到的通訊模組 : Digi XBee 3 pro
        - 需要找天線
- 結構組
    - 氣動力外型找許博討論
    - 爆炸艙測試
### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 氧化劑管件選用
        - 從統槽出來至燃燒室所有之管件
        - PT需要兩個 : 桶槽、燃燒室
        - 可加裝壓力錶，直接監測壓力
    - 發動機結構設計
        - 設定初步方案
        - 將方案提出與結構組一起討論
        - 結構組確認與箭身整合可行性
- 航電組
    - 購買通訊模組
    - 多模組感測器整合
        - 方便分析
    - 各元件3D建模
    - 可在下週進行
        - 酬載艙防水方案分析
        - SD卡模組
        - 酬載艙嘗試增加LED與蜂鳴器
            - 回收位置判別
- 結構組
    - 找許博討論模具設計&列印
    - 爆炸艙實驗規劃
        - 實驗流程與設計，需要先寫書面報告

### 臨時動議
- 接下來的會議時間
    - 12/24(六)->12/26(一)課程結束後
    - 12/31(六)暫停一次
    - 1/7(六)正常開會
- 交換禮物!!!
    - 群組開投票

---

## 1217
:::info
- **Date :** [time= 2022 12 17 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴柱器
        - 已繪製噴柱器形狀(solidworks檔)
        - 需要做實驗確定氧化劑霧化狀況
        - 增加退縮率 : 加隔板
    - 發動機與箭身連接固定需要再設計
- 航電組
    - 通訊模組
        - 目前找到的版本
            - LoRa01 SX1278
            - LoRa01 SX1280
                - 不確定店家能否提供傳輸距離6KM的版本
                - 比1278多測距、跟蹤定位 -> 確認實際功能與必要性
        - 比較結果
            - 以SX1280為優先考量
    - CO2模組
        - 開機後會少掉2~3組數據，但不影響使用
    - 蜂鳴器
        - 已找好
    - LED燈
        - 需要可以接在Arduino上或是可以獨立系統
- 結構組
    - Openrocket飛行
        - 模擬風向 : 東北、西南
        - 傾角 : 0~5 度
            - 仰角最高設定為86度
        - 水平距離有差距到幾百公尺
        - 酬載釋放時間約為到達最高點後1~2秒
        - 軟體模擬之傘繩斷裂警告可忽略
    - 細長比設定約在17~18
    - 鼻錐形狀 : Haack series
    - 氣動力外型設計
        - 阻力模擬結果正常
### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 整體motor的圖
    - 連接至箭身的方法
    - 桶槽是否需要再加工
    - 閥件與許博討論，希望過年前將圖給工廠
    - PT研究，看是否可以跟實驗室借
- 航電組
    - 繪製酬載配置，最後統整較好的方法
    - 酬載防水
    - LED確定系統獨立性
    - 蜂鳴器可直接購買
- 結構組
    - 星期一印製爆炸艙
    - 與推進組討論motor安裝結構

### 臨時動議
- 下次開會時間 : 12/26上課完

---
## 1226
:::info
- **Date :** [time= 2022 12 26 14:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::
### 各組工作回報
- 推進組
    - 發動機艙式設計
    - 燃燒室應力分析
- 航電組
    - 航電艙配置
    - 蜂鳴器測試
- 結構組
    - 火箭整體尺寸調整
    - 尾翼固定方式
        - 螺牙有效牙深與牙徑
            - M4:4mm；M5:5mm以此類推
            - 前後端會有無效長度，需考慮進去
        - 尾翼傾角方式待討論
            - 可用折床折一小角度
    - 發動機固定方式
        - 前後端的隔熱處理
            - 前端 : 圓頂
            - 後端 : 噴嘴
        - 法蘭的密封
            - O-ring孔槽設計
        - 組裝順序制定(製程)
            - 避免有部件無法組裝的問題
    - 桶槽固定方式
        - 參考壓力桶槽設計相關的書籍進行設計
            - 頂蓋形狀設計
        - 先設計桶槽，全部確認後再設計固定方式
    - 鼻錐固定方式
        - 形狀選擇原因以及分析
        - 尖端導圓
            - 避免組裝時造成受傷
### 下次會議報告事項
- 推進組
    - **噴注器模擬**
    - 發動機設計
        1. **噴嘴設計**
        2. 隔熱處理
            - 噴注器端
            - 噴嘴端
        3. 發動機設計(殼體) 
    - 桶槽下訂(1/13前)
        - **桶槽挑選**
- 航電組
    - **通訊模組購買**
    - 撰寫測試模組程式碼
    - 測試遠距離通訊成效
- 結構組
    - **爆炸艙實驗規劃**
    - 爆炸艙實驗(1/8~1/12)
    - **氣動力分析** 

### 臨時動議
- 下次會議為1/7,22:00
- 12/31當日會議暫停一次

---

## 0107
:::info
- **Date :** [time= 2023 1 7 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 期末報告
4. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - injector 流場分析
        - N2O的性質需要自行設定，可能有潛在設定問題(數值或是方程式不正確)
    - 噴嘴設計
        - 使用鐘型，參考Rocket Propulsion Elements
        - 參數來源為經驗值，詳細數值還需要計算
    - 桶槽訂購
        - 這星期詢問並挑選好桶槽
        - 1/13前下訂
    - PT : 跟實驗室拿
- 航電組
    - 通訊模組這周下訂
    - 程式碼可先編輯
- 結構組
    - 鼻錐爆炸實驗
        - 日期 : 1/10晚上
        - 已有實驗流程
    - 期末報告內容初版完成

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - Chamber 流場分析
    - 噴嘴設計進度
    - 桶槽下訂狀態
- 航電組
    - 通訊模組訂貨狀態
- 結構組
    - 鼻錐爆炸實驗結果

### 期末報告
- [期末報告模版](https://hackmd.io/PR_kpIN2RUqwlIHLdOyhEA?view#%E7%AC%AC%E4%B8%80%E5%AD%B8%E6%9C%9FFinal-Report)

### 臨時動議
- 下星期的同一時間開會
- 會議暫停 : 1/21、1/28

---

## 0114
:::info
- **Date :** [time= 2023 1 14 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴嘴喉部
    - 桶槽直徑10cm、長度60cm
    - 總長110cm
- 航電組
    - 通訊模組、與周邊已下訂
    - 通訊程式已撰寫
- 結構組
    - 爆炸測試

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 發動機3D圖
    - 桶槽年後下訂
- 航電組
    - 測試通訊模組
    - 電池購買
    - 地面站介面選擇
- 結構組
    - 設計固定環等結構

### 臨時動議
- 會議暫停 : 1/21、1/28


## 0204
:::info
- **Date :** [time= 2023 2 4 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 燃燒室cad圖
    - cfd噴注器模擬
- 航電組
    - 電池已測試
    - 通訊模組測試
        - 尚有問題待解決
- 結構組
    - 箭身內徑130mm
    - 鼻錐長度改成70cm
        - 細長比

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 發動機零件回饋
    - 固體燃料製程
    - 桶槽進度
- 航電組
    - 地面站架構建立
    - 短距離通訊測試
- 結構組
    - 鼻錐模具製作
    - 箭體鎖孔
    - 連接環

### 臨時動議

---

## 0211
:::info
- **Date :** [time= 2023 2 11 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 固態燃料製成
        - 目前找到兩種參考模式 : Stanford & 印度人ㄉ
        - 應該會採用印度人ㄉ方法
        - 跟實驗室詢問目前找到的製作方式有沒有需要注意的地方
- 航電組
    - N/A
- 結構組
    - 鼻錐製作
        - 模具下星期找助教印
        - 玻纖布、樹酯、脫模蠟等助教回覆
        - 最快下星期可以製作完成
    - 連接環
        - 螺絲 : M4
        - 安裝至少4顆螺絲
        - 問許博加工，是否可以使用歸仁的機械工廠

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 桶槽製程
    - 固體燃料試作
    - 燃燒室配件採購
        - O ring
        - 紙管
    - 所需管件與PT列表
- 航電組
    - 通訊次系統優先處理
    - 地面站可後面再處理
- 結構組
    - 鼻錐試作
    - 連接管棒材查詢

### 臨時動議
- 大家一定要分配工作喔!!!每個部分都要有人負責，且開會時一定要報告

---

## 0218
:::info
- **Date :** [time= 2023 02 18 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴注器修改
    - Oring調整
    - 桶槽內膽繪圖
    - 發動機瘦身1.5kg
- 航電組
    - 通訊系統程式更新
- 結構組
    - 鼻錐模具修改
    - 箭身訂購
    - 鋁管詢問

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 噴注器測試規劃
    - 燃料製作規劃
    - 桶槽
- 航電組
    - 通訊系統測試
    - 酬載重新排列(跟結構組拿鼻錐的圖)
    - 航電段配置規劃
- 結構組
    - 鼻錐製作
    - 箭身拿貨
    - 連階段鋁管

### 臨時動議

---
## 0225
:::info
- **Date :** [time= 2023 02 25 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 發動機修改
    - 氧化劑桶槽
        - 碳纖參數有與助教討論，等助教回覆
    - 燃料製作工作分配
- 航電組
    - 通訊系統問題
        - UNO板有問題
        - 目前改成nano板
    - 與結構組討論新尺寸的鼻錐如何擺放航電
- 結構組
    - 買箭身PVC管
    - 鼻錐
        - 底面內徑 : 106
        - 總長 : 70
        - 做分兩節以及三節的列印檔
    - Max Q已做初步分析
    - 航電倉在與航電組討論

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 噴注器測試規劃
    - 燃料製作規劃
    - 桶槽
    - 閥門
- 航電組
    - 通訊系統測試
    - 航電倉配置討論
- 結構組
    - 連接段(跟實驗室拿)
    - 鼻錐製作

### 臨時動議

---

## 0304
:::info
- **Date :** [time= 2023 03 04 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 桶槽已找到購買管道
        - 耐壓足夠不需要纏碳纖
    - 燃燒室修正
    - injector實驗規劃
- 航電組
    - 通訊明日21點與另一組討論
    - 鼻錐層板固定討論
- 結構組
    - 桶槽連接件
    - 箭身測試規劃

### 跟許博報告事項


### 下次會議報告事項
- 推進組
    - injector送加工
    - 桶槽訂購
    - 燃料製作研究
- 航電組
    - 通訊模組測試
    - 地面站架設
- 結構組
    - 箭身實驗規劃
    - 切割箭身
    - 鼻錐製作

### 臨時動議

---

## 0311
:::info
- **Date :** [time= 2023 03 11 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - injector實驗規劃
    - 桶槽cad繪製
- 航電組
    - 航電段配置
    - lora測試
- 結構組
    - 模具已印完
    - 結構受力整理

### 跟許博報告事項
- injector實驗規劃
- 結構受力

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 噴注器加工
    - 燃料製作規劃
    - 紙管購買
        - 發動機確定後再買
    - 發動機管徑修正
- 航電組
    - 學習使用ESP32
    - 利用ESP32測試通訊模組
    - 平面電路圖繪製
        - 買洞洞板
- 結構組
    - 玻纖鼻錐製作
    - 航電段支撐與側門設置規劃


### 臨時動議
- 今天人超少
![](https://i.imgur.com/npxBJ7Y.png)


---

## 0318
:::info
- **Date :** [time= 2023 03 18 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 桶槽管帽已下訂，預計星期一到貨
    - 重量
        - 桶槽4公斤，氧化劑2公斤，固態燃料加固態氧化劑2公斤
    - 燃料製程傳至群組
    - 藥柱紙管星期一打電話詢問
- 航電組
    - LORA測試 : 使用可變電阻搭配LED
        - 傳輸速度ok
        - 傳輸距離測試有建築物狀態下100公尺可以完整傳輸
        - 氣壓、二氧化碳等數據先分開測試，再合併測試
- 結構組
    - 鼻錐做完第一版，明天查看製作情況

### 跟許博報告事項
- 推進
    - injector實驗規劃
- 航電
    - LORA通訊
- 結構

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 
- 航電組
    - 測試通訊距離
- 結構組
    - 重新規劃鼻錐製程


### 臨時動議



---
## 0325
:::info
- **Date :** [time= 2023 03 25 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 發動機環設計中
    - 噴注器修正
    - 實驗規劃沒問題
- 航電組
    - 
- 結構組
    - 鼻錐重新設計
    - 連接件已購買

### 跟許博報告事項
- 推進
    - 發動機
- 航電
    - 無
- 結構
    - 新鼻錐

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 噴注器加工
    - 挑選桶槽管子
    - 安排燃料試作
- 航電組
    - lora測試
    - ESP32
    - 增益天線
- 結構組
    - 鼻錐
    - 加工coupler
    - 嘗試組裝箭身


### 臨時動議



---
## 0401
:::info
- **Date :** [time= 2023 04 01 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 改圖中
    - 詢問管路。管路與焊管帽之間連接
- 航電組
    - 繪製各模組與Arduino的配線圖
    - 天線購買
- 結構組
    - 降落傘計算
    - 規劃爆炸艙測試
    - 尾翼用L型板連接箭身

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 加工噴注器 : 工程圖確定沒有問題
    - 管路設計、配置 : 管路圖繪製完成、管路清單
    - 桶槽結構件設計 : 桶槽與箭身連接方式第一版、桶身下訂
    - 閥門進度 : 爆通閥設計圖第一版
    - 紙管購買
- 航電組
    - lora天線購買&測試
- 結構組
    - 氧化劑桶槽固定與推進組討論
    - 連結件圖修正 : 尺寸標註修改
    - 鼻錐、酬載艙設計 : 鼻錐製作流程確定、酬載艙操作程序確定


### 臨時動議



---
## 0408
:::info
- **Date :** [time= 2023 04 08 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴注器重新計算
    - 管路設計圖已完成
    - 
- 航電組
    - 
- 結構組
    - 

### 跟許博報告事項
- 推進
    - 
- 航電
    - 
- 結構
    - 

### 下次會議報告事項
- 推進組
    - 噴注器加工
    - 試做藥條 : 製程確認
    - 氧化劑桶槽至燃燒室之間管件訂購

- 航電組
    - lora天線測試
    - ESP32測試
- 結構組
    - 連結件加工完成
    - 鼻錐、酬載艙cad圖完成


### 臨時動議

---

## 0415
:::info
- **Date :** [time= 2023 04 15 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴注器
        - 已經送加工，預計加工時長一星期(下星期三~五拿到貨)
            - 測試台架已經架設完成
            - 設計噴柱器與台架的連接，已經有設計構想
            - 加工完成後，需要在歸仁進行焊接
            - 測試時間預計為下下星期二(5/25)
    - 燃燒室
        - 要用無縫管
        - 下星期需要向廠商詢問現貨
    - 桶槽
        - 下禮拜一拿
            - 不鏽鋼管
            - 管件
        - 球閥已購買
    - 紙管
        - 已訂4支，一支24cm
- 航電組
    - BMP180測試完成
        - 需要測試傳輸速率(含BMP、九軸、CO2的資料一次傳輸是否有問題)
    - ESP32確認可以正常使用
    - 明日去海邊做通訊距離測試
- 結構組
    - 火箭cad檔
    - 未來進度規劃

### 跟許博報告事項
- 推進
    - 發動機完成圖
- 航電
    - 通訊進度
- 結構
    - 爆炸艙規劃

### 下次會議報告事項
- 推進
    - Injector前處理
    - 藥柱製作(紙管到貨後就可以安排製作)
    - 桶槽焊接
        - 焊接完成後，纏碳纖
        - 水壓測試
    - 安排燃料製作
- 航電
    - 時序控制程式撰寫&測試
        - 發射後各階段的秒數
    - 感測資料整合
    - UNO板TX、RX使用方法
- 結構
    - 箭身試組
        - 螺絲孔如何鑽
    - 鼻錐製作
    - 爆炸艙製作

### 臨時動議

---

## 0422
:::info
- **Date :** [time= 2023 04 22 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴注器加工完成(含焊接)
    - 桶槽焊接完成
    - 紙管、發動機管已下單
        - 發動機管下禮拜會到
        - 紙管最晚下下禮拜到
- 航電組
    - 與結構討論排放放置
    - TXRX程式
    - ESP32接氣壓計模組嘗試中
- 結構組
    - 鼻錐已列印
    - 傘布裁切完成
    - 爆炸艙3D圖
    - 尾翼3D圖
    - 連階段送加工

### 跟許博報告事項
- 推進
    - Injector實驗計畫書
    - 發動機三視圖
- 航電
    - 通訊
- 結構
    - 尾翼加工
    - 螺絲孔加工

### 下次會議報告事項
- 推進
    - 燃料試做
    - 噴注器測試
    - 噴嘴送加工
    - Oring下訂
    - 打磨桶槽
- 航電
    - 通訊放大器
    - RXTX測試
    - 時序控制
- 結構
    - 最新版OpenRocket
    - 離架速度與穩定度review
    - 爆炸艙測試
    - 縫降落傘

### 臨時動議

---

## 0429
:::info
- **Date :** [time= 2023 04 29 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴注器實驗規劃
    - 噴注器測試：5/6
    - 桶槽密封測試：5/4
        - 已打磨
        - 兩端開口
    - 燃料等紙管(最快星期五到)
- 航電組
    - 已整合九軸與CO2，通訊
- 結構組
    - 降落傘製作完成
    - 爆炸測試規劃用1克

### 跟許博報告事項
- 推進
    - 發動機工程圖
- 航電
    - 資料整合
- 結構
    - 加工件

### 下次會議報告事項
- 推進
    - 聯絡Oring廠商
    - 管路圖
    - 兩項測試
    - 安排艙壓PT
- 航電
    - 通訊放大器
    - RXTX測試
    - 時序控制
- 結構
    - 兩項測試

### 臨時動議


---
## 0506
:::info
- **Date :** [time= 2023 05 06 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 紙管下周到貨
    - 閥到貨
    - Oring到貨
    - 艙壓量測已安排
- 航電組
    - 無
- 結構組
    - 連接段到貨
    - 爆炸測試
        - 未推起重物
        - 改用金屬跟碳纖當材料
    - 降落傘測試
        - 下落速度可接受
### 跟許博報告事項
- 推進
    - 無
- 航電
    - 指向性天線
- 結構
    - 降落傘

### 下次會議報告事項
- 推進
    - 閥測扭力
    - 噴注器測試二or四
    - 桶槽纏碳纖
    - 管路圖
- 航電
    - 指向性天線
    - RXTX測試
    - 時序控制
- 結構
    - 加工螺絲孔
    - 安排閥門段長度
    - 改傘桶圖、列印or加工

### 臨時動議



---
## 0513
:::info
- **Date :** [time= 2023 05 13 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 下周二再一次injector
        - 本周測試
            - 流量超過預期，但數據因操作失誤而無法精確判讀
    - 發動機送加工
    - 做藥柱
    - 閥扭力測完
- 航電組
    - 資料匯出excel
    - 魚骨天線詢問商家
- 結構組
    - 爆炸倉已拿到加工件
    - 降落傘倉
        - 跟另一組拿PVC管
    - 缺碳纖板
        - 下周一可完成
### 跟許博報告事項
- 推進
    - 發動機review
    - injector測試報告
- 航電
    - excel匯出
- 結構
    - 爆炸倉測試

### 下次會議報告事項
- 推進
    - 設計作動機構
    - 管路圖
    - injecor測試
    - 燃料製作
- 航電
    - 指向性天線
    - RXTX測試
    - 時序控制
- 結構
    - 碳纖板
    - 爆炸測試
    - 安排攝影機位置

### 臨時動議



---

## 0520
:::info
- **Date :** [time= 2023 05 20 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 張子凡
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 噴住器測試
        - 測試結果 : 流量比預期高了15%，影響不大
    - 發動機加工
        - 預計下周三~四完成
    - 藥柱製作
        - 教學 : 下周二
        - 製作 : 下周四
    - 管路圖
        - 需繪製新版
        - 須包含壓力錶，注意尺寸
    - 桶槽纏繞
    - 石墨噴嘴
- 航電組
    - UHF天線到貨了，下周組裝
    - 測試時間待安排，預計六月初
    - 繼續處理時序控制
- 結構組
    - 爆炸艙爆炸威力分析
    - 爆炸艙測試
        - 測試結果 : 目測應該可成功開傘
    - 攝影機位置
        - 鼻錐上(酬載測)開槽
        - 須注意空間
### 跟許博報告事項
- 推進
    - 噴柱器測試結果
    - 發動機加工進度
    - 藥柱製作
- 航電
    - 時序控制進度
- 結構
    - 爆炸艙測試結果
    - 酬載擺設位置確認
    - 攝影機位置

### 下次會議報告事項
- 推進
    - 藥柱製作(盡量多做幾組)
    - 發動機測試實驗報告書
- 航電
    - 壓力傳感器測試
    - 時序控制
    - 天線組裝
- 結構
    - PVC管裁切
    - 尾翼

### 臨時動議



---
## 0527
:::info
- **Date :** [time= 2023 05 27 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 馬達與閥門連接
        - 支架設計中
    - 彎管
    - 藥柱
- 航電組
    - 模組異常狀態排除中
    - 時序控制找到範例，尚未測試
- 結構組
    - 畫尾翼
### 跟許博報告事項
- 推進
    - 閥門組裝&支架
- 航電
    - 時序
    - TXRX
- 結構
    - 無

### 下次會議報告事項
- 推進
    - 製作燃料
    - 水壓測試
    - 閥門段管件修改&組裝
- 航電
    - 時序控制
    - RXTX
    - 伺服馬達控制
    - 壓力船趕器測試
    - 點火頭測試
- 結構
    - 鼻錐多印幾個
    - 航電、酬載倉
    - OpenRocket重量確認

### 臨時動議
- 下周會議暫停一次


---

## 0610
:::info
- **Date :** [time= 2023 06 10 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 桶槽應該好了
    - 藥柱製作完成
        - 做了兩支不同石蠟
        - 下禮拜二再製作
- 航電組
    - 伺服馬達測試完成
    - TXRX無法同時使用
    - 天線轉接頭已訂
- 結構組
    - 尾翼畫完
        - 差桶槽、手閥段重量
    - 運送支撐木板設計

### 下次會議報告事項
- 各組期末報告進度

### 臨時動議

---
## 0617
:::info
- **Date :** [time= 2023 06 17 22:00]
會議主席 : 林柏漢
會議記錄 : 林柏漢
- **Agenda**
1. 各組狀況回報
2. 下次會議報告事項
3. 臨時動議
:::

### 各組工作回報
- 推進組
    - 
- 航電組
    - 規劃測試魚骨天線
    - 架設兩套地面站進行測試。其中一套在發射架旁，另一套在車上，以追蹤火箭落點：一發兩收
- 結構組
    - OpenRocket檔最後確認
    - 依照OpenRocket模擬結果劃設管制區（完整版和簡單版）
    - 尾翼加工
    - Coupler接合確認

### 下次會議報告事項
- 無(禮拜一交各組報告)

### 臨時動議

---
