---
# System prepended metadata

title: 開發時程指引
tags: [System Engineering]

---

# 開發時程指引
###### tags: `System Engineering`

[toc]


## 開發時程表
### 全年時程表
```mermaid
gantt
    title 開發時程
    dateFormat  YY-MM
		axisFormat  %y-%m
		
		section 推進組
		    設計 : active, done, plan, 22-10, 90d
            材料購買 :  buy, 22-12, 90d
			製作&加工 : work, 23-01, 60d
			測試&再設計 : test, 23-03 , 90d
		    飛行測試 : flight, 23-06, 10d
        
        section 結構組
		    設計 : active, done, plan, 22-10, 70d
            材料購買 :  buy, 22-12, 60d
			製作&加工 : work, 22-12, 60d
			測試&再設計 : test, 23-02, 120d
		    飛行測試 : flight, 23-06, 10d
    
		section 航電組
		    設計 : active, done, plan, 22-10, 30d
            材料購買 :  buy, 22-11, 60d
			製作&加工 : work, 22-11, 60d
			測試&再設計 : test, 23-01, 150d
		    飛行測試 : flight, 23-06, 10d

```
### 詳細工作時程
- 4/1~4/7
    - 推進
        - 加工噴注器 : 工程圖確定沒有問題
        - 管路設計、配置 : 管路圖繪製完成、管路清單
        - 桶槽結構件設計 : 桶槽與箭身連接方式第一版、桶身下訂
        - 閥門進度 : 爆通閥設計圖第一版
        - 紙管購買完成
    - 航電
        - lora天線購買
    - 結構
        - 連結件圖修正 : 尺寸標註修改
        - 鼻錐、酬載艙設計 : 鼻錐製作流程確定、酬載艙操作程序確定
- 4/8~4/14
    - 推進
        - 噴注器測試
        - 試做藥條 : 製程確認
        - 氧化劑桶槽至燃燒室之間管件訂購
    - 航電
        - lora天線測試
    - 結構
        - 連結件加工完成
        - 鼻錐、酬載艙cad圖完成
- 4/15~4/21
    - 推進
        - 加工發動機
        - 藥柱製作
        - 桶槽焊接
    - 航電
        - 時序控制程式撰寫&測試
    - 結構
        - 箭身試組
        - 鼻錐製作
        - 爆炸艙製作
- 4/22~4/28
    - 推進
        - 壓力傳感器測試
        - 管線組裝
    - 航電
        - 時序控制程式撰寫&測試
    - 結構
        - 爆炸艙測試
- 4/29~5/5
    - 推進
        - 推力測試
    - 航電
        - 爆炸艙點火控制測試
    - 結構
        - 降落傘分析
- 5/6~5/12
    - 推進
        - 發動機修正
    - 航電
    - 結構
        - 降落傘製作
- 5/13~5/19
    - 推進
        - 推力測試
    - 航電
    - 結構
        - 降落傘測試
- 5/20~5/26
    - 推進
    - 航電
    - 結構
- 5/27~6/2
    - 推進
    - 航電
    - 結構
- 6/3~6/9
    - 推進
    - 航電
    - 結構

### 各項測試時程

| 日期      | 推進 | 航電 | 結構 |
| --------- | ---- | ---- | ---- |
| 4/1~4/7   |      |      |      |
| 4/8~4/14  |      |      |      |
| 4/15~4/21 |      |      |      |
| 4/22~4/28 |      |      |      |
| 4/29~5/5  |      |      |      |
| 5/6~5/12  |      |      |      |
| 5/13~5/19 |      |      |      |
| 5/20~5/26 |      |      |      |
| 5/27~6/2  |      |      |      |
| 6/3~6/9   |      |      |      |
| 6/10      |      |      |      |
|           |      |      |      |


### 測試&再設計階段
- 推進組
    - 週期：2週
```mermaid
graph LR;
設計_2Day-->製作/加工_10Day-->測試_2Day;
測試_2Day-->設計_2Day;
```

- 結構組
    - 週期：2週
```mermaid
graph LR;
設計/分析模擬_4Day-->製作/加工_9Day-->測試_1Day;
測試_1Day-->設計/分析模擬_4Day;
```

- 航電組
    - 週期：1週
```mermaid
graph LR;
系統架構修正_1Day-->硬體採購/軟體修改_5Day;
硬體採購/軟體修改_5Day-->組裝/測試_1Day;
組裝/測試_1Day-->系統架構修正_1Day;
```

## 各組開發時程表細流
### 設計
- 推進組
    -  理論計算
        - 總重量 : 結構組提供
        - 由總重量計算需要總衝量
        - 由離架速度計算需要推力
        - 由推力、總衝量計算燃時
        - 由燃時計算需要燃料、氧化劑
        - 燃料燃面 : O port
        - 氧化劑桶槽依據箭身直徑設計合適桶槽直徑，並藉由設計之桶槽壓力決定桶槽長度
    - 各零件測試、採購
    - 送工廠加工、組裝
    - 初步(壓力)測試
    - 次系統(推力)測試 
- 結構組
- 航電組


---

