---
# System prepended metadata

title: Untitled

---

## Simulação 20-05

- Não há preparão entre SMD e PTH, corrigir roteiro;
- Richard vai ver com Engenharia de Processos, eles inseriram essa operação;
    - Mas podemos remover do roteiro no tratamento de dados; essa operação a gente não vai sequenciar nesse recurso PREPARAÇÃO;
- Revisão SMD é um recurso separa
    - Temos que inserir na tabela de recursos
    - Conforme vai saindo vai revisando placa por placa, terminou a primeira placa, já revisou; Na maioriadas vezes a revisão é mais rápida que a montagem da placa, então elas terminam juntas praticamente, a revisão termina logo após com quantidade de transferência 1; existem casos em que o tempo de revisão é maior que a montagem da placa:
        - para esses casos:
            - Afeta o sequenciamento?
            - Se sim, quais são esses casos, devemos mapear e modelar de acordo;
            - Se não, não precisamos modelar;
- SB1_LM Lote mínimo, não estamos recebendo esses dados; Pra que precisa isso mesmo?
    - placas por painel, por que seria necessário?
        - Talvez não seja necessário, mas se temos esses dados não tem pq não.
    - A gente tem cadastrado quantos paineis a gente pode passar para revisão, seria a quantidade de transferência? 
    - O que cabe num hack são 250 placas - isso varia por produto? pelo jeito sim, o número de placas por hack varia; a princípio temos a info no protheus de quantas placas temos no hack; pedir para TI trazer a informação da SB1_QE (QE - quantidade de embalagem que seria a quantidade de transferência - no exemplo que deu, a quantidade de transferência tem de ser multiplo de 5)
    - a cada 5 é 1 painel; num hack cabe 50 paineis, o 5 é o número de placas por painel, então a quantidade de transferência para esse caso é de 250;
    - Da revisão pra PTH o hack tem 25 paineis;

- SMD Top e bottom estarão separadas deve acontecer uma na sequência da outra, primeiro todas as placas passam o top depois toda ordem volta e passa o bottom; isso é na maioria dos casos

- PTH não é ociosa, quando tivermos dados reais testar se isso ocorre de fato;

- 8801240160, possui uma etapa de estabilização, essa etapa não ocupa recurso é um tempo de espera
    - No roteiro está depois da solda, não tem nada a ver com a operação de solda; A princípio o roteiro correto seria: montagem - estabilização - montagem; Lucio comentou que essa estabilização poderia estar relacionada a solda, como tempo de espera para resfriamente do tubo
    - A espera desse produto deve ser antes da linha de montagem
    - Para todos os 'G', todos estão com o roteiro: Solda-estabilização-linha; Richard vai ver com processos porque disso;
    - mesmo se for um erro é interessante termos um tempo entre solda e linha para refletir a realidade, que é o tempo de esfriamento

- A partir de segunda-feira vamos receber os dados da base de produção e não da base de teste
- Não estamos recebendo informações de ordem de venda; Richard comentou sobre termos ordens de venda que deveriamos ter;
- A data de entrega nasce na ordem como fixa, conforme vao entrando os pedidos de venda e baixando o estoque vamos priorizando essas ordens
- As datas de entrega vão sendo puxadas a partir do momento em que ela é vinculada a um pedido;
- Eles têm os dois casos, make to order e make to stock
- Pelo que etendi quando àquela ordem tem um pedido a data de entrega da ordem é redefinida, então essa ordem já é priorizada por ter a quantidade de data de entrega atualizada;
- Prioridade entre das ordens MTS a data de entrega é a mesma;
- Conseguimos separar o que é MTO do que é MTS?
- Como essas ordens são geradas??
- Pq têm essas ordens lançadas para 2022?
    - Richard precisa reservar a MP por causa de empenho(????) - não entendi muito bem????
- Um problema que parece mais aparcente é quais a prioridade dentro do MTS, hoje não temos isso, estamos trabalhando só com data de entrega, temos ordens para MTS até 2022 geradas, com as mesmas datas de entrega
- Hoje eles priorizam as ordens de MTS com base no estoque da Expedição, se o estoque da expedição está baixo, as ordens de produção são geradas; O estoque baixo se comparado à media de vendas; Cabe um AP aqui hein??
- Precisamos de algum critério pra definir qual ordem MTS vamos produzir; O AP faria isso;
- Lucio colocou algum ponto (não entendi(????))
- As vezes podem um pedido com 1 unidade e é criada um ordem com 20 unidades, 1 atende ao pedido e as outras 19 completam estoque
- Relatório:
    - Programado
    - Estoque de PA
    - Pedidos
- Pedir pro Fabio enviar tabela com pedidos; incluir no layout, montar um relatório de previsão de atendimento de pedidos;
    - Ver com o Fabio o que tem nessa tabela de pedidos
- Ver como e se vale utilizar a tabela de Demand