---
# System prepended metadata

title: REUNIÕES
tags: [NOVUS]

---

###### tags: `NOVUS`

# REUNIÕES

## 22/01 - Pré KickOff
### Participantes: Ricardo, Laís

##### Anotações pré-reunião:

1. Holding Time (5)
2. Bloqueio de Calendário para Itens Retrabalhados (7)


#### Anotações Reunião

- Produtos eletrônicos
- Em Canoas
- Grande parte dos produtos são exportados
- Grande parte de MP Importada
- Gerente de Projetos: Richard - coordenador de PPCP
- Já conhece o Preactor, mas não chegou a botar a mão na massa
- Lúcio - PPCP operacional
- Placas: 2 linhas -> MTS (estoque interno pra ir pra montagem)
- Linha de placas -> ordens criadas pra atender as ordens de montagem
- Linhas de Montagem - 4 linhas
- O que manda nas linhas (limitação) é a limitação de operadores
- Laser e Prensa - São algumas máquinas que não são programadas (considerado que atende a demanda)
- Linhas dedicadas: alguns produtos passam apenas por 2 linhas dedicadas. Os outros
- Retrabalho: Impotante!
- Linha para para itens de retrabalho - bloqueio de calendário
- Tempo de Descanso -> tempo após montagem antes de embalar (todos de pressão e termostatos montados na linha 01)
- Embalagem é no final de cada linha
- Ferramenta: - restrição secundária -> teste de componentes eletrônicos
- GIGA é Gargalo. Linha tem que esperar a outra linha finalizar de usar
- GIGA -> utilizado durante a montagem e no fim da montagem para validação
- Roteiro em Excel. Pronto e detalhado
- São MTO mas tem previsão de demanda para irem adiantando algumas coisas
- Tempo de processo no ERP - inclui tempo de Setup
- Tempo de setup por família -> expectativa é de otimização
- Apontamentos: já estão no ERP. Estão desenvolvendo MES internamente
- Apontamento de Retrabalho -> muda status ordem e considera do calendário de retrabalho
- Estoques altos -> provavelmente sem considerar ordem de compra

#### Ações:

- [x] - Enviar email de setup do ambiente pro Paulo


---



## 01/02 - Repasse Comercial - Projetos
### Participantes: Ricardo, Augusto, Laís, Novus (Ronaldo TI, Lucio, Richard, Fabio, Diego)

#### Anotações pré-reunião:

1. Apresentação Equipe
2. Sugestão de agenda presencial: Kick-off, Visita á fábrica, Revisão de processos e operação do PCP atual.
3. Assunto que ficaria pendente: TI. Podemos fazer remotamente. 



#### Anotações Reunião:
1. fabio.briddi@novusautomation.com
2. diego.cerioli@novusautomation.com


#### Ações:

- [x] 1. 18.02 -> Reunião remota com TI
- [x] 2. Enviar email com cronograma 
- [x] 3. Marcar conversa com victor para ver limitações Professional




---

## 12/02 - Alinhamento Professional
### Participantes: Ricardo, Augusto, Victor


#### Anotações Reunião:

1. Limitação 1 - 5 atributos
2. 5 atributos POR PROCESSO
3. Sem TDF e sem MDF
4. SMC normal
5. Sequencia preferida com o campos normais -> setup e data de entrega e prioridade
6. Especificação Simples -> DeadLine pra modificação da especificação
7. Incremento de Escopo
8. 5 ferramentas no Gantt
9. Tabelas para flags - pode ser feito por um excel 

Licenças Professional para exemplo: Tabone, Beplac, Plasc (não tenho certeza)

Recomendações:
- deinir uma espeicificação o mais simples possível;
- definir deadline para cliente aprovar especificação (adc em melhorias as alterações propostas pelo cliente);

---

## 18/02 - TI -> Infraestrutura + Integração
### Participantes: Ricardo, Augusto, Paulo, Diego

#### Anotações pré-reunião

Materiais:

1. Layout de Integração básico
2. Apresentação com ideia de Integração + Infra


#### Anotações Reunião

1. Servidor definido de acordo com PPT: 1 servidor aplicação, com acesso VPN + TS, 1 servidor de banco de dados

#### Ações: 

- [x] 1. Instalar Preactor e NLM no servidor
- [x] 2. Criar tabelas no Servidor



---
# 24/02 - Preparação KickOff

### Participantes: Ricardo, Augusto

#### Anotações Pré-Reunião
![Uploading file..._ym65dsy3g]()



**Materiais a serem preparados:**
1. PowerPoint de KickOff - Ricardo
2. Documento de Mapeamento de Processos - Augusto
3. Treinar apresentação de funções do Preactor
4. Planilha de anotação de especificação
5. Detalhamento da agenda com equipes -> Mandar invite e pedir pra reservarem as pessoas de acordo com necessidade



#### Anotações Reunião

#####    Revisão e mapeamento processos produtivos : 
- Lais comentou que as eles sequenciam por linha, hoje sequenciam a partir das linhas de placa. Eles não sequenciam o Laser, então essa linha a princípio possui várias atividades que podemos sequenciar. No documento de revisão do processo produtivo, essa foi a única linha que quebrei.


#### Ações: 

- [x] 1. Pedir equipe NOVUs - 01/03
- [x] 2. PPT Kickoff - Ricardo
- [x] 3. Modelagem DEMO + treinar -> Ricardo
- [x] 4. Mapeamento de processo preliminiar - Augusto
- [x] 5. Arquivo de revisão de processo produtivo
- [x] 5. Detalhamento da agenda com equipes - Ricardo - 24/02
- [x] 6. Pedir excel de roteiros pra PCP - Augusto 24/02 -> Lucio.Cavanholi@novusautomation.com
- [x] 7. Verificar laís responsáveis por pagamentos e reembolsos de agenda
- [x] 8. Eles possuem o roteiro todo em excel verificar se a inclusão de novos produtos é recorrente, se sim, a fonte de dados deve ser atualizada constantemente. Abordar isso na reunião.



# 04/03 - KickOff + Especificação

### Participantes: Ricardo, Augusto, Lucio, Richard, Perotto

#### Anotações Pré-Reunião



#### Anotações Reunião


![Uploading file..._2erhl9vam]()


ALguns casos vai de placas direto pra montagem de produtos
Algumas placas não vão pra estoque -> TXblock -> vão direto para integração, teste, etc.


Perguntas:
Todos produtos passam por SMT e PTH?
Algumas passam só SMT, outras PTH, outras nas duas
Processo manual só processa um produto por vez? - Recurso infinito
Tempos de Setup?
Quando vai pro estoque, passa na integração ao sair do estoque?
Sim
Gravação a Laser-> Gragalo
Transmissor de pressão -> processo com tempo de espera

Restruição de giga> Cada produto tem uma restrição de GIGA 


Montagem de produtos -> qauntas linhas



Dúvidas Pendentes:

1. Processos solda TIG e MIG
    - Solda TIG é feita fora da linha adicionar mais um recurso
3. Restrição de espaço no buffer
    Buffer depois de ingeção não possui restrição de espaço
5. Entender melhor Calibração -> 2 passagens na linha? Buffer de produtos para calibrar? Qual a regra disto?
    -    [perdi essa parte]
7. Segund Estapa > Tempo de Descanso? Onde é cadastrado?
    -    [perdi essa parte]
9. T_operação vs T_atividade no excel de roteiro
    -    [perguntar para Hanna]
11. TT_TESTE e TT_EMBALAGEM
    -    [perguntar para Hanna]
13. Retrabalho > Tem ordem? Como funciona calendário:
    - Retrabalho como bloqueio de calendário, bloqueia recurso nesse período. Teria que bloquear os operadores alocados nessa operação também. Criar estados de calendário de retrabalho por recurso/operação; isso pois eles desejam a informação sobre a programação dos retrabalhos
    - Segunda opção é seria criar ordem de retrabalho. Procedimento mais oneroso. Praticamente descartada essa alternativa.
14. Operadores por atividade/produto. Onde é cadastrado? QUais setores tem intercambialidade de operadores?
    -    Operador PTH, Operador SMD, Operador Integração. É isso o que tem hoje. Por dia Lucio aloca quantos tem disponíveis. O que define o número de opradores para executar uma ordem é a taxa de saída do produto. Resumo: a quantidade de operadores para executar a ordem depende do produto - Lucio vai mandar a tabela
16. Tabela de Empenho? Mostrar
    -    Estrutura possui revisões. O pcp olha para o empenho da ordem que é o que vai ser usado efetivamente em uma ordem, depende se ainda há produtos de estruturas antigas no estoque. O empenho podem ser itens diferentes da ultima revisão. Podem ter diferente versões em processo. Tem uma tabela específica no Protheus que representa os empenhos. Toda OP tem um empenho associado


    -    Receber tabela de empenho para BOM de ordens em aberto
18. Cadastro de ferramenta. de onde puxamos?
    -    Adequação CFG, precisamos dessa info a princípio: determina se o produto pode ser programado ou não, Engenharia de Produto pode nos fornecer essa info (pode ser um csv - não tem no Protheus); CFG é por porduto. ADC um campo no cadastro do produto, CFG liberado/não liberado, a op que contiver esse produto nao pode ser sequenciado. Info ainda não é confiável - talvez não precisamos priorizar isso. Ela pode vir de uma planilha excel, vale a pena? Bateram na tecla de estar dentro do protheus.
    -    tavam caminhando em um linha de incluir a GIGA com um item fantasm (Perotto)
    -    Richard comentou de GIGA ser uma ferramenta: precisamos da infos do produtos que usam GIGA, quantidade de ferramentas, e se existem gigas diferentes. Quando é utilizada a GIGA? integração?
20. Terceirização
    -    Beneficiamento

21. Se Giga é restrição e é usada somente em uma operação da linha; 
Roteiro 05/03:

- Overview Preactor
- Passar por dúvidas
- Preencher WORD junto pensando no Layout 


Ações:
1. Cadastrar para cada atividade o grupo de recurso 
    - Pra cada produto, cadastrar um grupo de recurso referente à operação (LASER, LINHA 1-5, Linha Pressão, Coating...)
    - Para cada grupo de recurso, cadastrar os recursos SEQUENCIÁVEIS (Linha 1-5: Linha 1, Linha 2, Linha 3, Linha 4 e Linha 5)
    - Definir se vai ser cadastrado no excel ou se vai passar pro TOTVS
3. Mapear como será feita matriz de setup da linha de placas
    - Matriz de compatibilidade? Será feita por ordem ou por produto?
5. Integração V01 -> Ordens, Estoques, Tabelas de Empenho
    - Ver com TI o que vai ser integrado por excel e o que vai ser integrado pelo TOTVS
    - Possiblidade de cadastro de CFG OK/NOK por produto
7. Cadastro de Firmware OK/NOK no TOTVS


NEO:
- Montar Layout e marcar reunião com TI - (08/03)
- Finalizar WORD e montar PPT especifiação (12/03)
- Pedir pro lucio mandar planilha do excel - (08/03)
- Organizar Podio -> incluir pessoas, criar planos de ação com responsáveis e datas (08/03)
- Criar plano de ação e deixar claro prioridades: Cadastro de recruso e grupo de recurso, Ordens, lista técnica, estoques. 

# 04/03 - KickOff

### Participantes: Ricardo, Augusto

#### Anotações Pré-Reunião



#### Anotações Reunião

- Possuem ordens para clientes específicos e ordens para produtos de prateleira - que não tem pedido. Uma das ideias que surgiu é criar regra de priorizaão, priorizando as ordens que já tem clientes em detrimento das ordens de prateleira;
- Não comentaram sobre atributos que usam hj para priorizar o sequenciamento.
- Calendários fixos, pedir para eles passarem para nos o padrão de calendários - por recursos também;
- Perotto comentou a respeito deu ma integração com o MES
- Ops algumas possume fola 001, 002, pertencem à mesma ordem?? não ficou muito claro. Eles programam hoje a folha 001 - a princípio nao vai ter problema;
- Eles tem terceirização, o beneficiamento é terceirizado
    - 8830000060 código de um produto que tercerizam
    - devem incluir terceiros no roteiro de produtos



#### Recursos:

# Laser

1. Tempo de setup: Talvez embutido no processo. Fixo por troca de operação. Base de gravação. Agrupamento por família de produto para otimizar o setup

#### REUNIÃO 18-03

- Matriz de setup para a próxima semana do dia 22
- Roteiros vao ver amanha
- Grupo de Recursos e Recursos não está de acordo com a necessidade do Preactor (como acordado no documento de especificação) 
    - Richard disse que vao ver isso podemos iniciar com excel a partir do que nos for informado no roteiro
- Ferramentas por roteiros no Protheus
    - remodelar layout pensando nisso
- Tabela de ferramentas?
    - Tem dentro do Protheus
    - Bloqueio da ferramenta tem no Protheus também, desconta automaticamente
    - Tem no excel e tem que fazer o upload no protheus

O que falta da NEO por agora:
- Instalação do preactor
- Verificar cálculo de operadores por ordem


# 23/03

####  Anotações Pré-reunião

1. Cálculo de operadores: Verificar cadastro de Integradores e Calibradores por produto - Excel ou Protheus?
2. Verificar integração de número de operadores disponíveis por dia (planilha)
3. Marcar reunião com Lucio para entender questões de operadores SMD e PTH
4. Marcar reunião com Paulo para definir questões de instalação de base (chamado siemens)
5. Falar sobre integração de matriz de compatibilidade: manutenção no excel?
6. Verifica tempos de linha SMD e PTH dependendo da quantidade de operadores
7. Criar planos de ação novos junto com Richard
8. Validar como Ferramenta é dispibilizado no Protheus


####   Ações:
- [ ] Montar modelagem base com dados de: Ordens, Recursos, Lista Técnica, Estoques, OC
- [ ] Incluir família no layout de integração
- [ ] Ferramentas por roteiro 




Número de operadores: 


# 29/03 - AjusteSs Servidor Preactor - ERRO OPERACIONAL 05

### Participantes: Ricardo, Augusto, Lucio, Richard, Perotto

#### Anotações Pré-Reunião



#### Anotações Reunião

- Servidor de acesso mudou?
    -> Servidor do banco de dados: modificou e vão nos mandar acesso
    
- Roteiros: 





# 01/04 -Status Report

### Participantes: Ricardo, Augusto, Richard

#### Anotações Pré-Reunião:

- Regra de compatibilidade:

| Item 1 | Item 2 | N_componente 1 | N_componente2 | qtd componentes iguais | Compatibilidade | N_remoção | N_adição |
| ------ | ------ | -------------- | ------------- | ---------------------- | --------------- | --------- | -------- |
| A      | B      | 10             | 20            | 2                      | 10%             | 8         | 18       |
| B      | A      | 20             | 10            | 2                      | 20%             | 18        | 8        |

- Identificar família de placas
- Compatibilidade deve ser verificada entre todos itens ou só algum tipo de componente?
- Quantidade do componente interfere na compatibilidade? De 1 pra 2 resistores (do mesmo resistor), gera setup adicional?

- Status roteiro

- Arquivo de setup PA

####    OutComes
- Otimização da máquina é um setup interno da máquina não afeta na fila das ordens, ela não vê o todo;
- Cálculo de compatibilidade é feito com base no item com maior quantidade de componentes. No caso do exemplo a compatibilidade é a mesma para as duas trocas e é de 10%
- Considerar a família PLACA MONTADA para SMD
- Stencil e Mod desconsiderar na montagem da placa
- Quantidade do item não interfere na matriz de compatibilidade SMD, se contém em A e se contém em B é 100% de compatibilidade

# 08-04 Status Report
####    Anotações Reunião

- Ferramentas
    - SH4 campo ou tabela no TOTVS, que contém código ferramenta e quantidade disponível ( já está no layout de integração);
    - Foco no cadastro das ferramentas de fato restritivas: JIGA e VIKA. Richard vai mapear com Processos e fazer cadastro no Protheus. Fabio deve incluir essas infos na importação conforme o layout de integração.
- SMD
    - Possui operacao unitário TOP e BOTTOM no roteiro, seria fixar os conectores na parte de cima e na parte de baixo. O padrão é sempre uma na sequência da outra, mas 5% das ordens executa primeiro todas TOP e depois todas BOTTOM. O caminho que estão seguindo é fazer 100% uma na sequência da outra;
    - Revisão: possuem uma revisão ao final da linha; é feito em paralelo ao que é processdo no recurso produtivo mas ocupa operador;

- Roteiros
    - Richard incluir alguns roteiros no ERP, já rola inserir no linkedServer para iniciarmos a modelagem;
    - Produtos de código com iniciais CN(conector) e PN(placa):
        - CN: MP é PartNo requerida (está na BOM), possui uma MP que é um conector que vem da China, só gravam à laser, ai muda o código do produto também;
    - Não temos rastreado via sistema quais placas vão direto para linha de integração e quais vão para estoque, segundo Richard não tem como criar uma regra;
        - TXBlock é a única que não vai para o almoxarifado ela fica no mesmo local físico;

- PTH

- Sequenciamento
    - Richard perguntou à respeito de relacionamento manual de consumo de ordem;
        - Por exemplo, não querem que seja consumido de determinadas ordens pois vai ter uma ordem de venda grande que não foi importada ainda (NÃO ME RECORDO QUAL FOI O NOSSO POSSICIONAMENTO AQUI)

#### 27-04 Simulação Opcenter
- SH4 tabela de ferramentas tal qual o layout de integração
- Itens com estoque negativo ou data de pedido muito antigos: já passei para o Fábio e, a princípio, está resolvido, segundo ele são solicitações de compra que a galera faz e esquece de dar baixa, coisas desse tipo... ele disse que vai fazer esse tratamento antes de nos mandar os dados
- Ordens de compra supridas (com data de entrga no passado) já viraram estoque
- Richard comentou que as ordens de compra não tem 00 ao final
    - Aqui é um campo que Fabio coloca que é a ordem sequencial dos itens naquela ordem de compra para tratamento dos dados, Fabio vai verificar.
- Pedido de compra acrescentar +1/2 dias na data de entrega pois passam por inspeção, dá até para colocar como parâmetro
- Não tem resource groups no Protheus estão aguardando retorno da TOTVS pra isso, no pior dos casos vamos manter em excel
    - Não vai rolar, a Totvs descontinuou
- Nao possuem Seq de Requisição na BOM, é tudo 1 de acordo com Fábio e Richard (já está ajustado na rotina)
- No professional tem que colocar na bom o nome da operação requerinte e o item a ser produzido na operação
- Por hora não há tempos nos roteiros para todos os recursos válidos, faltam infos de roteiro - Richard está responsável
- SMD não estava atualizada com os roteiros que Richar colocou - Fábio já atualizou
- MOD é mão de obra
- As infos da bom devem vir da tabela de empenhos, se for da tabela de emepenho não precisa do campo de revisão
    - Tabela de Empenho é a SD4
- BOM
    - Código de item com 4 antes é PI 'é a folha 2 do conjunto(???)'
        - 'é a próxima operação quando nao está completa'
        - não vamos colocar como MP
    - 8 no início é PA
- Vericiar com Richard sobre as ordens de compra, a princípio o que precisamos são os pedidos de compra, compras já aprovadas, a não ser que desejem planejar as datas de entrega e solicitações de compra conforme programação:
    - Solicitação de Compra (Tabela CS1): compra ainda não aprovada, não necessariamente foi enviada para o fornecedor, não tem data de entre;
    - Pedido de Compra (Tabela C7):compra já aprovada com data de entrega


- [x] Passar para Fábio que o que vai para o preactor são somente as solicitações de compra
- [x] Pedir apra Fábio a tabela de ferramentas
- [x] Conferir se Estoques/Ordem de compra estão tratados como fábio falou
- [x] Ordens de compra já supridas nao devem ser importadas se já viraram esto
- [x] Acrescentar +1/2 dias de tempo de inspeção na data de entrega de ordens de compra (verificar para colocar parâmetro no professional)
- [x] Criar procedura para atualizar a quantida máx de cada ferramenta no calendário (pelo menos as que já tem no ERP)
- [x] Criar planilha de grupos de recursos em csv, extract, tranform e Load
- [x] Criar planilha de matriz setup PA em csv, extract, tranform e Load
- [x] Solicitar para TI autorização para fazer o Bulk Insert
- [x] Tratar/Remover recursos que nao vamos sequenciar e corrigir roteiros sem eles
- [x] Colocar Multiply by order quantity na BOM
- [x] Tirar Itens fantasma da BOM - falar com Fábio apra que as infos da BOM venham da tabela de empenhos
- [x] Retirar MOD dos itens e da BOM
- [x] Retirar itens da folha 2 (??) - ver com Ricardo se ficou claro isso
- [x] Tratar roteiro Roteiro para suprimir etapas que nao vamos sequenciar
- [x] OC + Item somar a quantidade suprida (pode ser maior que quantidade original), se quantidade suprida >= a quantidade original já virou estoque, tratar o dado, se data de entrega no passado tratar o dado.
- [x] Testar se está ok: Roteiro está ordenado pelo código do recurso, conversei com o Fábio e essa lógica é pra funcionar. Corrigido, recebendo sequencia da integração.
- [x] Carregar grupo de recursos conforme cadastro no próprio preactor
- [x] Retirar NEOLoadResourceGroups do PESP (se mantivermos assim a configuração da pra excluir geral)
- [x] Testar instalar modelagem na pasta que Ricardo mandou
- [x] Verificar qtd operadores por operação
- [x] Se operadores ok, corrigir importação 
- [x] Lista de materiais vai vir por empenho, ou seja, vem por ordem já, ajustar tratamento
- [ ] Equipes de Setup, como vamos fazer?
- [ ] Roteiro vem por recurso e não por grupo de recurso, roteiro deve ser criado para com tempos para todos os recursos com tempos para que preactor possa ser melhor aproveitado.
- [ ] Como faremos com quantidade máxima de operadores?
- [ ] Inserir apontamentos
- [x] Inserir roteiro via bulk
- [x] Nos roteiros em excel não tem codferramenta e qtd
- [x] Roteiros em excel codigo operação é o mesmo da tabela de ordens?
    - [x] Produto 3000817 no recurso 3001 possui duas operações, uma usa operador e a outra não; se o codigo da operação for igual ok; mas pelo que entendi essas duas operações 90% das vezes são executadas uma na sequencia da outra, se for assim o ideal seria juntar as duas
- [ ] Mudar collate do banco
- [ ] OpNo que exigem o mesmo recurso, e que necessitam ser executadas uma na sequencia da outra, em complementariedade ao setup entre ordens, temos que restringir através de uma procedure pode ser, pra que essas OpNos sejam programadas juntas, se uma nao for programada a outra tbm nao poderá ser.
- [ ] Operações do Roteiro não batem com as operações da tabela de ordens
- [ ] Setup entre ordens nao precisa de matriz pode ser setup fixo (ver TexNeo)


# 05/05 - Status Report

### Participantes: Ricardo, Lucio, Richard

#### Anotações Pré-Reunião

Cobrar:

- Roteiros. Conseguimos receber em Excel?
- Está sendo cadastrados operadores min/operação?
- Alinhar expectativa de retorno de data de necessidade. Relatório?
- 



#### Anotações Reunião

- Algumas ordens virão com status conserto: apontamento não completo pois vai haver retrabalho




# 10/05 - Simulação 2

### Participantes: Ricardo, Lucio, Richard, Augutso

#### Anotações Pré-Reunião


#### Anotações Reunião


Ordem: 06788301001 - 6 operações, ver daonde estão sendo puxadas estas 6 Operações

- Tabela de ordens: apenas cabeçalho, puxar operações do roteiro

- 
