---
# System prepended metadata

title: 真福山

---

# 真福山

## 內部討論
### 08/18
撲滿花燈
>決議改成空心
>橫擺的時候 換燈可能會有問題
>下面基座固定方式為木心板整條固定平面再放置上面

地景光藝術
>不進去地景,或加圍籬

### 08/22
>外面切斜角
>稀疏填滿中間

### 08/23
>以直線藝術的方式作為整體
>外圍框線以黑色(不加燈)主體

### 08/29
>製作教友小短片(比較簡單,補完原本的圖),併入合約書
>簽約用報價單


>活動前兩周 小短片(精緻專業)
>時間來得及,使用現場安裝照片

### 8/31
>製作進度表

### 9/1 
>統整排序 預算書v5/進度表
>新增路口意象
>移除露德聖母巖
>移除烤肉區
>移除layer 


>羊拿掉總尺寸
>地景光藝術 換地面圖
>重新整理整個標題


### 10/15
>要影片宣傳
> 26號 放樣
> 27號 綁木頭
> 28號 十字架木頭, 廖先生示範


----------
## 待處理
- [x] 3 號拆圖
- [x] 5 號改效果/效果示意
- [x] 4 黃光3000K
- [x] 9 換照片去改
- [x] 3 建築本體- 玻璃片改成玻璃紙
- [x] 15 數字標誌位置統一
- [x] 17 粗的線用黃光表示球燈/粉色線條代表星串燈
- [x] 23 梁213 ６層 總共3m




----------

## 會議記錄

##10/03

[真福山燈節第二次籌備會議] 會議記錄 ---

地點：救世主堂(高雄市三民區建國一路271號)
日期：2022/10/03(一)
時間：13:00-14:40

議程項目
(1).宣傳海報 : 由教會提供文案，海報尺寸為半開，將貼在分會布告欄，官網以電子檔做宣傳。預計內部10/15初版海報定案。(預計11/20開始對外宣傳第二階段影片)
(2).宣傳影片 : 實際試做後成果應用在影片中進行後製，影片音樂由教會提供，以較受歡迎的福音或耶誕歌曲且無版權的音樂為主。
(3).10/10 光諾開始進場，需教會提供空間放置設備(因器材關係需有雨備空間)。施工人員食宿等問題需提前三天告知，價格等細節可直接向負責人詢問。
(4).12/01 活動開始，預計11/23-25完工，12/03(六)正式開幕。
(5).12/02(五)感恩餐會預計18:00開始，光諾預計提供舞台布置、臨時照明與音控等協助，需教會提供場地圖來製作舞台位置圖的規劃。
(6).積福十字架籌備 : 以聖痕五傷為主題做發想，將十字架規劃成五個區域。設計概念 : 使用電子看板，輸入人名時其中一區會發亮。(電子看板中的資訊與名冊由教會提供)
(7).撲滿設計 : 預計光諾與教會共同開發新樣品，樣品為互動式設計產品，使用者可透過將物品擲入樣品後啟動燈光與音響，達到互動式使用者體驗之效果。

交辦事項/負責單位/期限時程/備註
(1).海報設計/光諾/10.15/初版定案
(2).影片剪輯/光諾/10.30/教會提供音樂來源
(3).感恩餐會燈光支援/光諾/12.02/教會提供場地圖
(4).電子看板使用者介面設計
(5).撲滿樣品設計


----------
施工紀錄

11/03 廖大哥 x3
      光諾 x5+2
11/04  廖5
11/05  廖7
11/06  廖7
11/07  廖4
11/08   1
11/09   2
11/10   2

----


- [x] 第三停車場電線換3.5mm
- [x] 奇幻閃光森林電線檢查
- [x] 跳機待廠商調整
- [x] 籃子圍籬燈光調整角度
- [ ] 部分色紙更換測試
- [x] 建築物5F陽台換燈泡
- [x] 門口旁座位球接線
- [x] 光藝術位置鐵鎚矯正
- [x] 十字架牽線外面投光燈

會議後
- [x] 沿路小徑加裝引導燈(星串燈)
- [ ] 烤肉區加裝引導燈(星串燈)
- [x] 沿路小徑調整投光燈角度(刺眼)
- [x] 聖母像路段補光--->建議封路
- [x] 馬槽展示區說明牌
- [x] 十字架說明牌/地景說明牌
- [ ] 苦路桂花巷太單調(色紙OK+星串燈)
- [x] 馬槽展示區(建築走廊)加裝插座放線
- [x] 建築物門口(配合吊車)換燈泡
- [x] 山洞前加裝投射燈
- [ ] 地景觀景台改30w投射燈 50w打前方跟後方
- [ ] 地景觀景台地面/欄杆處理
- [ ] 山光森林斜坡裝設繩子作為欄杆--->處理
- [x] 關燈時間設定 1700-2200 由上而下 大門2300關
- [ ] 地景加裝定時器

平面/設計
- [ ] 增加導引指示牌(項目/大型車/小型車/禁止停車)
- [ ] DM 地圖 QRcode (備註關燈時間)+注意事項
- [ ] 地景光藝術維修通道擋起來加警語/指示牌警告

維修
- [x] 光藝術非霓虹有段不亮
- [x] 烤肉區有線掉了要接

電燈請勿觸摸
地景維修通道請勿進入
平台人員數量管制


需要個別調整時間
12/10 早上往佛光山健走
12/31 跨年夜 開整個晚上
02/11 (2023) 閉幕關燈