---
# System prepended metadata

title: Roadmap Préparer + Impacts Collecter

---

---

title : Roadmap Préparer + Impacts Collecter

---

# Roadmap Préparer

## Objectifs au niveau du produit 

Développer les services offerts par Préparer : 
- Un référentiel/répertoire d'UE : stockage entre les opérations
- Un orchestrateur de processus : proposer davantage d'automatisation
- référentiel de métadonnées opérationnelles : un premier stockage "consolidé" des métadonnées nécessaires au lancement d'opération de collecte

Sécuriser des opérations : 
- SRCV : il faut améliorer l'ergonomie utilisateur et sécuriser le déroulement de l'opération => offrir certaines fonctionnalités pour faciliter la collecte (Id) et automatiser certains flux (retour de collecte)
- VPP : il faut alléger le coût opérationnel => automatiser un maximum de tâches
- EEC : démarrer la construction du concurrentiel
- Premières enquêtes entreprise : être capable de fournir des services aux processus entreprise

## Les opérations concernées 

SRCV : 
- Identifiants UE SRCV : mai 2024
- Automatisation de retours de collecte : mai-juillet (entre deux opérations ?)
- Automatisation flux Sabiane->Opale en cours de collecte (chgt de site de gestion) : date limite max la collecte SRCV février 2025, idéalement oct 2024 (TTP)

VPP : 
- Lancement campagne Sabiane : avant fin 2024?
- Lancement campagne Platine (full avec courrier éventuel) : avant fin 2024 ?
- Evolution de l'automatisation de la configuration initiale d'une opération : avant fin 2024 ?
- Automatisation Alimentation Genesis (besoin pour alléger VPP ?) : avant fin 2024

Famille 2025 : y faut quoidonc ?

A planifier
- Automatisation alimentation Opale en fin de collecte (hors MVP ? faisable "à la main") : mi 2025 ???
- Support enquêtes entreprise : pas avant fin 2024 (automatisation alimentation Platine), à préciser ??
- Concurrentiel : découpage en deux "échéances", 1 sur la synchro effective (Protools), 1 sur l'ergonomie des pfs de collecte dans un contexte concurrentiel (Platine&Sabiane)
- Chargement initial Opale : ??

## Détails des travaux

Priorité 1 : 
      - Concevoir le modèle de données des métadonnées : Audrey 
      - Concevoir les mécanismes de chargement/récupération de métadonnées : Mathieu
      - Concevoir les ressources : Eric
          - 1er GT : jeudi 15/02 avec première analyse Oktay 
      - Concevoir le MDD REM : Audrey (Oktay ?)
          - En attente des ressources
      - Faire évoluer le MDD (id compris) : Mathieu
          - En attente du MDD REM et des ressources
      - Migration des données REM, scénario technique à construire : Mathieu + Audrey 
          - Premier POC technique de migration en cours (Mathieu)
          - En attente du MDD REM pour finalisation
      - API Ressource
          - En attente de la conception des ressources
 

- Référentiel métadonnées opérationnelles (critique pour un passage à l'échelle mais sans contrainte opérationnelle formelle, "ça marche sans")
    - [ ] ACDC : référentiel
        - [ ] Concevoir le modèle de données des métadonnées : Audrey 
        - [ ] Concevoir les mécanismes de chargement/récupération de données : Mathieu
        - [ ] Mettre en place la base de donnée : Mathieu
        - [ ] Mettre en place des mécanismes de chargement/récupération de données : A voir (Mathieu)
    - [ ] Protools : mécanismes récupération métadonnées
        - [ ] Mettre en place la récupération de données depuis ACDC : Mathieu (Marc?)
=> Avant janv et l'envoi de com' papier par Protools

- Ressources (REM, Sabiane, Platine, SI externes)
    - Filière
        - Concevoir les ressources : Eric
    - REM
        - Concevoir le MDD : Audrey (Oktay ?)
        - Faire évoluer le MDD (id compris) : Mathieu
        - Concevoir une "solution" UE zombies ? : ??
        - Concevoir évolution pour entreprise ? : Audrey
    - Beatles
        - Concevoir les évolutions (impact évol REM) : Oktay
        - Faire évoluer Beatles : Mathieu

- Identifiants pour UE SRCV
    - [ ] Sabiane : Affichage d'un id externe
=> SRCV mai 2024

- Support enquêtes entreprise
    - [ ] REM : récupération des échantillons initiaux
        - Concevoir récupération échantillons entreprise : Eric
        - Mettre en oeuvre récupération Filière Auto : Mathieu
    - [ ] Protools : adaptation des flux d'alimentation à une config entreprise
        - Faire les adaptations : Marc
=> Quand ??

- Travaux techniques
    - REM : 
        - Migration des données, scénario technique à construire : Mathieu + Audrey => Priorité 1
    - Protools : 
        - Résilience à la charge des API PF de collecte : fonctionnemment asynchrone et impact pour dialogue avec la DMZ
        - Résilience à la charge Protools
        - API Ressources => Priorité 1
 
- Automatisation lancement campagne Platine
    - [x] Protools : Créer des comptes annuaire, envoyer des courriers avec id/pw
    - [x] Protools : 1ère version IHM
    - [x] Platine : API pour exposer les données de contact pour l'envoi de courrier
=> Opération avant fin 2024 pour être prêt pour arrivée entreprise et avant "nlle opération VPP éventuelle" pour l'alléger, candidats potentiels : entre sept-décembre 2024
=> VPP Mai 2024 sans envoi de courrier
=> CIS Janvier 2025 avec envoi de relance mail
=> VPP Mars 2025 avec envoi de communication courrier (avis et/ou relance et enquêteur et/ou web)

- Automatisation lancement campagne Sabiane
    - [x] Protools : charger Sabiane
    - [x] Sabiane : API permettant le chargement
    - [ ] Sabiane : Capable d'être configuré pour différents types de répérage
=> Opération avant fin 2024 pour être prêt pour arrivée entreprise et avant "nlle opération VPP éventuelle" pour l'alléger, candidats potentiels : entre sept-décembre 2024
=> SRCV Oct 2024
 - Avec mobilisation données antérieures
     - [ ] Protools : récupération données antérieures depuis Genesis
     - [ ] Genesis : lien Protools
=> SRCV Oct 2024



- Automatisation de retours de collecte : 
    - [ ] Protools : màj de REM à partir de Sabiane-Collecte (données organisation de la collecte type repérage/contact) en fin de collecte
    - [ ] REM : capacité à accueillir toutes les données de Sabiane et Platine
    - [ ] Sabiane : API de fourniture des UEs en fin de collecte
    - [ ] Sabiane : faire évoluer la modélisation et l'IHM pour les adresses 
=> SRCV mai-juillet (entre deux opérations) ??
=> SRCV Oct 2024
    - [ ] Platine : API de fourniture des UEs en fin de collecte pour le multimode séquentiel (Web->enquêteur)
=> QQchose avant la collecte de Santé en mai 2025


- Automatisation flux Sabiane->Opale en cours de collecte (chgt de site de gestion) : 
    - [ ] Protools : màj Opale à partir de Sabiane en cours de collecte
    - [ ] Beatles : "sortie" pour Opale en cas de chgt de site de gestion
    - [ ] Sabiane : "flag" pour identifier un chgt de site de gestion + contrôles sur la qualité nlle adresse
=> doit être prêt pour SRCV février 2025, opération à construire avant pour le tester correctement ? A valider SRCV, y a pas l'air d'avoir de "réinterro en fàf" donc un impact des "déménagements" limités... => Non MVP pour la prod SRCV
=> SRCV Oct 2024


- Envoi unitaire communication depuis Sabiane-Collecte
    - [x] Sabiane-collecte : IHM et interfaçage Meshuggah
    - [x] Sabiane-gestion : IHM pour gérer les données de contact sur le courrier
    - [ ] Meshuggah : API d'envoi de communication unitaire
=> Opération type "Test" à choisir avec DMOAE, candidats potentiels : VPP Mai 2024 ?
=> Pour Meshuggah : prêt à envoyer mail&courrier pour CIS janvier 2025

- Evolution de l'automatisation de la configuration initiale d'une opération
    
=> VPP "sept-déc"

- Automatisation Alimentation Genesis (besoin pour alléger VPP ?)
    - [ ] Sabiane/Platine : API fourniture données
    - [ ] Protools : flux alimentation Genesis
    - [ ] Genesis : API alimentation
=> VPP "sept-déc"??
=> SRCV Oct 2024 (non MVP)

- Automatisation alimentation Opale en fin de collecte (hors MVP ? faisable "à la main")
    - [ ] Protools : flux alimentation
    - [ ] Beatles : sortie pour Opale sur le effectivement confié (UE créés en cours de collecte ou changement de mode)
=> A voir, probablement > mi-2025

- Allégement coût VPP
    - Automatisation du processus :
        - [ ] Protools : les BPMN "pour VPP"
    - Envoi des relances
        - [x] Platine : API exposition "état" des UEs
        - [ ] Sabiane : A-t-on un besoin ? Est-ce tjs l'enquêteur qui décide d'une relance ?
        - [ ] Protools : flux d'envoi de communications relance, "Identification" des  UEs "à relancer" (Protools demande les UEs "non répondues" à la date de la relance et constitue les "échantillons" d'UEs à relancer)
        - [ ] Meshuggah : API envoi de communication en masse
    - [ ] Besoin d'automisation des livraisons de données pour Genesis ?
=> VPP "sept-dec" ??

- EEC
    - Concurrentiel 
        - [ ] Sabiane : IHM d'affichage des données issues de Platine + API pour exposer et récupérer données concurrentielles
        - [ ] Platine : API pour exposer et récupérer données concurrentielles
        - [ ] Protools : flux concurrentiels
    - MDD compatible EEC
        - [x] REM : MDD capable d'accueillir toutes les données EEC 
=> Quand ???
=> EEC Juillet 2025

- Chargement initial Opale
    - [ ] Protools : flux de chargement (hors MVP ??)
    - [ ] Beatles : API pour être appelé par Protools (hors MVP??), gestion du cas des UE zombies
=> Quand ?? 

Sabiane - travaux dédié Sabiane

- Articulation Questionnaire
    - [ ] Sabiane : Ergonomie "description d'un ménage"
    - [ ] REM : Adapter le mdd à l'articulation
    - [ ] Queen : Différents niveaux de questionnaire
    - [ ] Back-office Sabiane : Communication entre Queen&Sabiane-Collecte => Affichage dans Sabiane-Collecte des variables renseignées dans Queen ou l'inverse à étendre pour la cible SRCV (création d'UE à la volée)
=> Quand ??

- Tous types de repérage : VPP mai 2024


Tuleap
