---
# System prepended metadata

title: 新版CMS前端所需工作

---

# 新版CMS前端所需工作
## 整理HTML - 2w
1. 前端切版(切開Header/Footer/Meta/Container) - 2d
2. CSS整理，轉出SCSS - 2d
3. JS整理，整理出有需要的JS，並打包 - 2d
4. 完成空框架產出 - 2d
5. 與設計討論呈現是否OK - 2d
## 各頁面所需前端工程 - 4w
工作內容:
1. GraphQL接收API DATA - 3d
2. 與程式討論資料API文件 - 4d
3. 前端程式打包模組化及測試 - 2d
4. 動態效果 - 3d
5. SCSS每頁所需產生的模組 - 6d
6. 外站特別要求CSS效果 - 2d
7. 頁面呈現與設計討論是否ok - 2d
## 後續測試及修改時間 - 1w
1. 測試頁面功能正常及修改 - 2d
2. 測試網站CSS呈現及外站特別CSS效果 - 3d

## 以上不包含Product / Promotion / Landing 等頁面

## 後續前端維護工作
1. 新頁面框架
2. 前端程式打包( one js / one css )
3. Product / Promotion / Landing 等頁面框架改版