---
# System prepended metadata

title: 演藝廳舞台專業設備及整建工程狀態（status）

---

# 演藝廳舞台專業設備及整建工程狀態（status）
## 日期(5/27~5/31)
### 1.承商第二次估驗計價請款804萬8033元(5/28日已簽辦呈核中)。
### 2.承商來文申請第三次估驗計價（監造打算直接退回，理由第二次估驗計價還在撥付中，且每個月止能申請一次估驗計價）。
### 3.監照提出申請監照費用78萬3022元。（放到下週簽辦）
### 4.文化部1千萬補助審定函已收到，（5/27簽辦函發文化局申請補助中）。
## 本週需立即處裡的事情
### 上週五（5/24）簽辦第二次變更設計直接由第三次底標要求承商進行契約變更，但局長指示參考副局長意見，與承商協商。

