---
# System prepended metadata

title: Refactoring

---

# Refactoring 

![](https://i.imgur.com/AMDAA87.png)


## 디자인 / 기획 일정
[2/6-2/10]
푸시 케이스 산정
출장 서포트
[2/13-2/17] 예상
앰플리튜드 스키마 전달 - 테스트보드 QA
디자인시스템 iOS 파일 기준으로 리뉴얼
[2/20-2/24] 예상
피드 기획 구체화: 최종 기획 구성, 1차 개발 MVP 전달
피드 초기 카테고리별 주요 콘텐츠 전략
[지속]
플러터 QA

## FE 리팩토링 일정 
https://linethree.atlassian.net/browse/MAT-1216
![](https://i.imgur.com/9KOCuW4.png)

### [2/6-2/10]
playstyle QA

### [2/13-2/17]
- 클린코드, 코드 리팩토링, 성능개선 등

### [2/20-2/24]
> ~ 2/17 디자인시스템 개편 완료 시 
- 디자인시스템 개편 적용

### [2/24-2/28]
- 전사 QA

### [3/2~ ]
> ~ 2/28 피드 발행 완료 시
- 피드 일정산출
- 피드 구현시작

## BE 해당기간 개발 일정 
### 성능개선
- 위치 검색 결과
- 비밀번호 재설정 및 회원가입 이메일 시간


### 기능개선
admin
- 로비 데이터 관리
    - Matchark's pick
    - Featured Posts
- Banned 유저 관리


## 추후 개발팀 TODO 
- 로비 데이터 관리
    - Blog 
    - Banner
- 로그인 쿠키관리