---
# System prepended metadata

title: 企劃書

---

# :bulb: 基本資訊
:::info
:triangular_flag_on_post: 壢中熱食部訂餐系統企劃書
:::

# :notebook: 目錄
:::success
[TOC]
:::

# :thought_balloon: 動機

- 壢中熱食部訂餐現況
壢中熱食部向來在每週發放 **紙本菜單** 讓各班點餐，並於每天早上前兩節下課開放學生訂餐。
- 觀察到的問題
    1. 對於各班負責訂餐人員，需要每天向同學蒐集訂單，並在指定時間到熱食部提交，該過程十分浪費時間，且容易延遲學生抵達課堂時間
    2. 金錢控管上易有出入，學生還需要花時間理清金錢糾紛
    3. 紙本菜單有不環保之疑慮
    4. 熱食部員工們需要花時間及人力幫學生訂餐，並於之後統計各項餐點訂餐狀況
- 解決方案
我們希望開發出一套專屬壢中熱食部之訂餐系統，供日後壢中老師、學生以及熱食部員工們使用。

# :page_facing_up: 計畫內容

## 人員配置

本計畫由四個對該計畫有興趣之學生組成，大多數為 (1)壢中畢業或 (2)正在修讀資訊工程相關科系之大專生組成。
計畫會另外宣傳至壢中學生，歡迎對此計畫有興趣且想了解軟體工程相關實務經歷者參與

- 陳柏瑜
- 張瑋宸
- 蔡函伃
- 湯可伊

## 計畫分組

本計畫不另外進行分組，所有功能由大家共同開發討論。

## 系統功能

訂餐系統預期包含下列功能

1. 使用者註冊、登入
    - 開放學生、教職員已訂餐者身分註冊系統使用系統訂餐
    - 開放熱食部員工以工作人員身分註冊系統更新系統內容
    - ==是不是需要登入?==
2. 學生、教職員訂餐
    - 使用線上訂餐系統可讓學生個別訂餐，不必增加負責訂餐同學之負擔
    - 熱食部仍然可以以班級訂單進行處理，甚至是全校訂單，方便熱食部工作
    - 訂餐截止時間固定，較不會因為訂餐影響學生課堂
3. 熱食部相關公告
    - 熱食部菜單
    - 熱食部菜單營養標示
    - 活動
4. 各項數據分析
    - 營養師、熱食部就學生訂單分布進行分析
    - 針對天氣等其他因素決定隔天販賣商品種類、數量
5. 金融服務
    - ==待研議==
    - 提供行動支付或預儲值等繳費模式
    - ~~學生證~~
6. 易操作 API
    - 學生訂餐介面
    - 熱食部人員修改介面

## 時程規劃

計畫初估時程約一個學期，詳細時程表如下：

| 項目 | 預計時長 | 開始時間 | 結束時間 | 備註 |
| :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
| 計畫提案<br>工人招募 | 半個月 | 2024.01.13 | 2024.01.31 | 1. 計劃書撰寫<br>2. 向壢中老師討論計劃可行性<br>3. 主要開發者（大專生）招募<br>4. 分享消息致壢中端 |
| 計畫討論 | 一個月 | 2024.02.01 | 2024.02.29 | 需求規格書、設計規格書撰寫<br>計劃細項討論 |
| 功能開發 | 三個月 | 2024.03.01 | 2024.05.31 | 各項功能開發<br>固定每週線上會議<br>製作、發放前測問卷 |
| 細節處理 | 一個月 | 2024.06.01 | 2024.06.30 | 緩衝、開發額外功能 |
| 功能測試 | 一個月 | 2024.07.01 | 2024.08.31 | 測試與修正 |
| 計畫提交與修正 | 一個月 | 2025.09.01 | 2025.09.30 | 產品提交至壢中，供學校進行測試<br>製作、發放後測問卷 |

- 計劃提案
    > 找 壢中老師討論計劃可行性
    - 壢中是否需要這個東西
    - 高中生是否適合參加
    - 計畫可行性
- 計劃討論
    - 撰寫需求規格書
        - 包含頁面設計、功能需求一一點出
    - 撰寫設計規格書
        - 盡可能處理到細項（用什麼語言、工具開發，大致演算法長相）
        - 需同時評估開發時間
        - 包含 input, output
        - 包含前後端溝通事宜
- 功能開發
    - 會議：每週小組會議（線上）

## 計畫問題

1. 熱食部為外包廠商負責
2. 教育部規定為了安全性現在各級學校系統需向上集中管理，不得自己寫程式新增功能

因為上述兩項議題，此計畫將從實務導向轉為研究導向，開發組會另外設計前後測問卷，在系統上架前讓壢中學生填寫前測問卷，於系統開發出來後請壢中學生試用，並填寫後測問卷，以前後測問卷之結果作為研究使用。至於系統上架於否將視熱食部及學校討論後決議