---
# System prepended metadata

title: Laporan Kelompok A4

---

# Laporan Kelompok A4

## 28 April 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Belum ada

### Masalah yang dihadapi
- Belum ada

### Yang akan dilakukan
- [x] Mendaftar apa saja yang akan dilakukan, PIC: @Adinhanif 

### Catatan
* Perlu baca kembali dokumen desain
* Lihat detil untuk masing-masing komponen desain


## 1 Mei 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Menyelesaikan template DCP-300

### Masalah yang dihadapi
- Belum ada

### Yang akan dilakukan
- [ ] Memilih komponen" yang akan dibeli, baik yang tersedia di toko offline maupun online
- [ ] Mencoba source code pada arduino IDE

### Catatan


## 18 Mei 2023

### Yang sudah dilakukan
- Membeli beberapa komponen yang tersedia di toko offline "Deel Elecronic", seperti esp32, sensor ldr, beberapa jumper f-f dan m-f
- Mencari-cari komponen lain di shopee yang tidak tersedia di toko offline, seperti pzem 017 dan rs485
- Mencoba source code pada arduino IDE

### Masalah yang dihadapi
- Dana yang masih terbatas untuk membeli komponen"
- Coding masih error

### Yang akan dilakukan
- [ ] Membeli pzem 017 dan rs485 di shopee
- [ ] Membeli lcd 20x4 dan sensor dht di toko offline "Deel Electronic"
- [ ] Memperbaiki source code
- [ ] Mengecek PLTS Lab Teknik Elektro Unsoed sebagai mitra

### Catatan


## 23 Mei 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Mengecek PLTS Lab Teknik Elektro Unsoed sebagai mitra
- Mencoba source code di arduino IDE

### Masalah yang dihadapi
- PLTS Lab Teknik Elektro Unsoed tidak menyala
- Coding masih error

### Yang akan dilakukan
- [ ] Mencari PLTS di tempat lain sebagai mitra
- [ ] Memperbaiki source code

### Catatan


## 24 Mei 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Membeli pzem 017 dan rs485 di shopee
- Mencoba source code di arduino IDE
- Mencari PLTS di tempat lain sebagai mitra

### Masalah yang dihadapi
- Menunggu barang datang
- Coding masih error

### Yang akan dilakukan
- [ ] Memperbaiki source code

### Catatan


## 25 Mei 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Membeli lcd 20x4 di "Deel Electronic"
- Mencoba source code di arduino IDE
- Membuat rancangan user interface pada Blynk IoT

### Masalah yang dihadapi
- Blynk IoT belum dicoba untuk dihubungkan dengan source code, karena SC masih terdapat error

### Yang akan dilakukan
- [ ] Memperbaiki source code
- [ ] Membeli sensor dht di "Deel Electronic"
- [ ] Mencoba mulai merangkai prototipe pada breadboard

### Catatan


## 28 Mei 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Merangkai perangkat keras dengan komponen yang sudah ada di breadboard
- Menguji sensor ldr sampai muncul di Blynk

### Masalah yang dihadapi
- Belum seluruh sensor terbaca
- Alat dan bahan belum sepenuhnya lengkap

### Yang akan dilakukan
- [ ] Melengkapi alat dan bahan yang masih belum lengkap
- [ ] Merangkai perangkat keras secara keseluruhan di PCB
- [ ] Menguji produk atau prototipe

### Catatan


## 30 Mei 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Merangkai perangkat keras secara keseluruhan di PCB
- Menguji prototipe, dengan hasil untuk sensor ldr dan dht sudah terbaca

### Masalah yang dihadapi
- Sensor pzem 017 masih belum terbaca

### Yang akan dilakukan
- [ ] Memperbaiki sensor pzem 017 yang masih belum terbaca
- [ ] Menaruh prototipe pada box project

### Catatan


## 5 Juni 2023 

### Yang sudah dilakukan
- Memperbaiki sensor pzem 017 yang masih belum terbaca dengan mengganti kabel jumper antara pzem 017 dengan rs485

### Masalah yang dihadapi
- Kabel jumper yang menghubungkan antara pzem 017 dengan rs485 tidak terlalu bagus

### Yang akan dilakukan
- [ ] Menyolder beberapa bagian pada wiring untuk mengurangi penggunaan kabel jumper
- [ ] Menaruh prototipe pada box project 

### Catatan