---
# System prepended metadata

title: 1224 之夜組會議紀錄
tags: [畢製]

---

###### tags: `畢製`

1224 之夜組會議紀錄
=

### 待討論議題
1. 酒吧設計
2. 酒吧設計執行(須跟展覽組討論配電等問題)
3. 設計師禮包+禮品設計
4. 疫情備案
5. 意願調查（評估場館人數用）（12月待企劃完整後確認）

#### 上次會議共識
/

### 議程零
甜點決定：J dessert
*活動前一個月詢問@書毓*

### 議程一_丈量&租借
#### 丈量結果
C區域(下)，待確認能不能借(@阿紹)
pros:燈光可布置、空間大
cons:後面櫃子要用黑布遮改等
![](https://i.imgur.com/RD3wy0M.jpg)
[](https://i.imgur.com/LF7u7X1.jpg)
![](https://i.imgur.com/ErQlQ4o.jpg)
![](https://i.imgur.com/dXHD1dH.jpg)

#### 其他租借項目
RB椅子可以問問戴小姐
E2 1F高腳椅，可以問問化工系(嗎)
*校園巡禮*
*再去量一下大櫃台@孟芸*

### 議程二_平面配置
![](https://i.imgur.com/kn1HdH0.png)
場地:610cm* 520cm
桌子:100cm* 60cm* 90cm
椅子:40cm* 40cm* 66cm
#### 租借項目
1. 地毯(610*520)(須找出租)
2. 黑布(/系會)
3. 紅龍(/事務組)
4. 方塊(待設計/視覺組)
5. 菜單(待設計/視覺組)
6. 公告欄(待設計)
7. 軌道燈(@阿紹)
8. 音響(/系會)
9. 展桌*5(60*100*90)(/系會)
10. 椅子*8(40*40*66)(/校園巡禮?)

### 待討論議題（按下次討論優先順序）
1. 設計師禮包+禮品設計
2. 酒吧設計執行(須跟展覽組討論配電等問題)
3. 疫情備案
4. 意願調查（評估場館人數用）（12月待企劃完整後確認）

#### 代辦事項
- [x] 找租地毯、借椅子、確認櫃台大小(@孟芸+羽涵)
- [ ] 平面圖demo上傳(@哲瑜)
- [ ] 平面圖配置詳細版(@書毓、柏豪)
- [ ] 確認藝廊錢可以借的空間(@阿紹)
- [ ] 確認禮包品項及贊助(@哲瑜)