---
# System prepended metadata

title: 年賀2021結合タスク洗い出しメモ

---

# 年賀2021結合タスク洗い出しメモ
対象：ポータル・編集・webview

## ブランチ運用
年賀開発用マスター： `feature/nenga2021/develop` 
個別ブランチ： `feature/nenga2021/{branch_name}` 

1. `開発マスターブランチ` から `個別ブランチ` を作成
2. `個別ブランチ` から `開発マスターブランチ` へ向けてPR作成
3. `開発マスターブランチ` を8号機へデプロイ ※デプロイは手動で行う

## 8号機準備
1. 2020年賀テンプレート非表示対応を `origin/master` へ適用し本番公開
2. `origin/master` を `年賀開発マスター` に取り込む
3. `年賀開発マスター` で年賀テンプレートを再オープン

関連タスク：[2020年賀テンプレート非表示対応タスク](https://shimapri.backlog.com/view/2021NENGA-176)

## 本番リリース手順
本番へのリリースは `開発マスターブランチ` を `origin/master` へマージする。Tポイント等の大きなアップデート対応は、随時 `origin/master` マージ後、 `随時開発マスターブランチ` へ取り込む。

## マイルストーン
- テンプレート登録開始
    - データ登録開始前に行う必要があるタスクはこのマイルストーンを設定
    - **期日：**
- 事前リリース（？）
    - 用途不明
    - **期日：**
- 9月1日喪中寒中サービスイン
    - 編集UIの変更・機能追加はこのマイルストーンを設定
    - **期日：**
- 10月1日年賀サービスイン
    - 年賀に限定した対応（年賀LPの内容変更など）はこのマイルストーンを設定
    - **期日：**
- 11月1日その他サービスイン
    - 原則利用なし
    - **期日：**

各マイルストーンの期日を明確にする必要あり

## 開発のために準備が必要な物
- 8号機開発環境
    - 年賀テンプレートクローズ対応を適用後、再公開する
- テストアプリ
    - 可能であれば8号機へ向ける

## 結合・確認について
8号機での結合確認で問題ないと考えられる（テストアプリが8号機以外を向ける必要がある場合はこの限りではない）

### デザイン・コンテンツ追加関連の確認
    1. Figmaでモック確認
    2. 8号機で実装確認
### 機能追加関連の確認
    8号機で実装確認
### Webview関連の確認
    1. Figmaでモック確認（デザインが発生する場合）
    2. 8号機へデプロイ
    3. テストアプリで確認

#### PC
- ポータル → 編集
    - URLの変更はないので意識しなくても良い
- 編集 → 注文
    - URLの変更はなし
    - layout.jsonの型も変更はないので、特に意識しなくても良いはず
- テンプレート入稿後の表示確認
    - layout.jsonの型は原則変更なし（パラメータの追加はあるかも）なので、入稿データに問題がなければ正しく表示される想定
- カテゴリ入稿後の表示確認
    - jsonの型は原則変更なし（パラメータの追加はあるかも）なので、入稿データに問題がなければ正しく表示される想定
- スタンプ入稿後の確認
    - 商材ごと（年賀・喪中・寒中）でスタンプ出し分けが実装されるため、表示の確認が必要
- 組版APIとの連携
    - 文字サイズ「最大」が追加されるので、実装後に確認が必要

#### アプリWebview
- 年賀状一覧・詳細がWebviewになるため、実装後にアプリでの連携確認が必要