---
# System prepended metadata

title: 会議議事録2020/2/20

---

# 会議議事録2020/2/20

## 進捗
### 山野
コンパイルについて詰まってしまっていた。
・コメントアウトによるエラーについて解消。
・Jetsonの発送準備が整ったため明日発送
　岡田へ発送
 
launchで初期値の入力を行い、それらを記録するように。

### 藤田
ヒーロー
　弾倉内壁および側面板の加工が完了
　最終調整を配線の様子を見ながらやる
　　弾倉の蓋は避けて穴開ける
　　他の配線は適当にどかす

哨兵
　3Dプリントパーツを若干進めている

### 福永
歩兵：足回り図面8割ほど完了
哨兵の材料を受け取ったので明日から加工開始
明日、明後日寮の引っ越しや退寮であまり動けないかもしれないので予定よりも1、２日のびる可能性有り

哨兵部品の発送予定日：2/24~2/25

### 宮川
ほぼなし。とらぶって予想以上に編集に時間とられました。（今日終わりました。）
スポンサーの方は高専に求人出してる呉の企業をリストアップしたくらいしかできてない。
（宮下くんに仕事振るのが遅すぎて進捗の遅れにつながった。）
ユニフォームはロゴの催促を昨日したばかりで返答が来ていない。
ユニフォーム最優先ですすめる。
ユニフォームは最大２週間で到着する。（今考えている所で前回注文した時は１週間で届いた）ぎりぎり２週間前が３月４日、なので２月２６日には発注できるようにする。スポンサーロゴ揃ってから２日で発注データ作って見積もり取れるようにします。


### 出本
readyforのページの基礎を作成
どのようなやり方で実行するか決まり次第ページを完成させていく

### 細川
メール出し
halの勉強

### 岡田
卒論終わった
基板がJLPCBから届いた
各所に発注してた部品が届いた．（Arrow，朱雀）

### 森
歩兵制作の手伝い
ロボマスをIWにするかどうかなどを先生と相談した
報告はslackの通り

春休み中ロボットを置くことは可能。
以後は未定。ルール作り次第。
学校側や他団体との交渉次第。

スペース＋期間を知りたい。

### 宮下
基本宮川の手伝い(資料の修正)しかできてない
宮川と話しながらスポンサーへのメール出しを進めつつ、
画像処理の勉強を進める

### 八塚
歩兵の加工、ジンバルの図面だし
引き続き歩兵の加工、哨兵の加工を行なっていく。

### 渡邊
宮川君からGoogleアカウントなどを学んだ。
広報の手伝いもしていく。
## クラウドファンディング
前回19万
readyforにて金額を減らして再挑戦
15万を目標金額に設定

期間：1ヶ月
3月上旬から3月末で

哨兵ロボットの代金になると書く。
交通費は書かない。
## チラシ担当
山野へチラシを送り、チラシのセットを作成。
抱き合わせセットが約100部
ペンが５０本
運営からのチラシも山野へ送るように。

## 大会参加者のアンケート
高専生は承諾書にサインを親からもらってくるように。
いつまでに承諾書が欲しい。
明後日一時帰宅するので、
このタイミングでサインをもらいたい。

大会参加予定
山野、藤田、森、福永、八塚、細川、渡辺

## 開発費の支払い方法
大会参加組：当日手渡し
大会非参加組＆当日現金がない場合：銀行振込
岡田：この間の新幹線代と相殺

振込期限：古本さんと要相談
一人当たり：12,000円
（最終的な金額は3/15にもう一度計算する）
## 今後の予定
・土日、哨兵の加工
・Jetsonの発送
・ジャッジシステムテスト、2/24~3/2
・クラウドファンディングのページ作成、
　土曜添削後月曜日提出
・大会の開催について（コロナ等による）問題は
　随時更新される模様
・動画提出:3/2~3/8
・ユニフォーム:ロゴの集まりによるが2/26見積り

## 出欠席
山野, 藤田、福永、岡田、森、宮川、出本、八塚、渡邊、細川

## 次回会議
2/25(火)22:00~23:00
