---
# System prepended metadata

title: 会議議事録2020/2/25

---

# 会議議事録2020/2/25
## 進捗
### 山野
クラウドファンディングの最後の挨拶掲載
ヒロテック様へメールだし
日本委員会へジャッジシステムテストについての報告
2/28着になるように木曜朝までには発送
### 藤田
哨兵
　3Dプリントパーツが8割方完成
　哨兵用の木製仮レールを製作
 
ヒーロー
　外壁含めて完成
 
### 岡田
哨兵基板作成

動作確認済み
・スイッチ類（スタートSW，ロータリーSW，タクトSW,リミットSW）
・エンコーダー
・CAN
・UART（printf）
動作未確認
・ICSサーボ信号
・サーボ用12V電源

哨兵電源基板の5千円のレギュレーターが死んだので再発注中．

藤田に頼まれた３Dプリント部品の作成．
（蓋を2個一気に刷ろうとしたら糸引きのせいで盛大に失敗してたので1個にして刷りなおしてる）

### 福永
哨兵部品製作：underboardと、upperboard以外の部品は終了
残り二つの部品は工場の先生に加工してもらえるので今週中に受取り、まとめて発送予定。
発送予定日：2/28（金）
### 八塚
福永の進捗と同じく、哨兵の加工がほぼ終わり。
歩兵の加工を今後行なっていく。
### 宮川
ユニフォームー＞凍結
スポンサーメール出しした。
生産技術の会にメールを出す
今日は電話できなかったので明日は最低一社電話する

### 細川
スポンサーメール出し


### 出本
松田技研へのメール出し
クラウドファンディングのページ作成

### 宮下
メール作成(思ったより売上高がなかったのでなし)
企業の選定からやっていく
資料の修正

### 森
帰省したため作業の手伝いなどはできてない

### 渡邊
名刺作成を進めている


## ロボットの置き場
浜松は来年度からは一人しかいない
→ 流石に1人で3台も大きなロボットを扱えない(保管・管理・発送など)
藤田としては、呉の保管場所が決まっていようがいまいが、
とりあえずオカダが引っ越す前に送ってしまいたいくらい

この件はいつ頃確定しますか？

春休み中は呉に置くことができる
その後は学校と交渉or市川さんに保管

3/6~8(動画撮影終了後)にでも発送したい
谷村先生名義で学校に送れないか交渉(受け取り方法も含めて)

## 動画制作について
取った動画を後は入れるだけという状態にしておけば後が楽にならないだろうか？

→何を入れるのか決まってないというか実物見てわかってない人ができんだろ．
あと動画取りながらじゃないとテロップ考えれない．

→編集の際のタイムラインだけテキストなりエクセルなりで書いておいてもらえると作業が楽かもしれません
タイムラインというか、何を入れるかリストアップして表にしてくれるだけで少し助かる

絵コンテのようなものを用意する：山野
動画レイアウトについてはまた相談をする。
## 出欠席
山野, 岡田，藤田，福永，渡邊、森、細川、宮川、出本、八塚、宮下
## 次回
3/3 22:00~23:00
