---
# System prepended metadata

title: チーム１議事録11/09
tags: [チーム１議事録　11/9]

---

## チーム１議事録11/09
### 進捗
- satoimo
    - ワークスペースは決まった
        - CubeIDEでいきます
    - RS485について
        - 全体のイメージはついた
        - 必要そうなモジュールもそろえた
        - 通信テストしてみたけどうまくいかず...
            - どうにかします




- Noir
    - 回路全体図を描き直しています。
    - デジタルアイソレータの図です↓
    - ![image.png](https://hackmd.io/_uploads/BJDqbD9Xp.png)
    -　BLDC２番ピンと3番ピンつながっている→ショートしてるのではずす。
    -　GNDはべた塗
    - 電源まわり何か足りないところあるかチェックする。
    - 今週中に頑張ってkicad終わらせる。
    - kicad発注するところ決める。



- hiratsuka
    - 設計してみた
        - ボツ案いっぱい
        - Oリングが入らない
        - おとなしく齋藤さんの模倣します
            - 防水部分の仮の設計はつくった
            - あとアクリルのパーツがあればいける
    - 実質進捗ないです
    - オークションやっと動き始めた（しかしまだ未定）
    - アクリル板5mmの買ってもいいですか？
    
### スケジュール
あと1か月と1週間　

回路
：二週間以内くらいに発注できるとうれしい

制御
：来週中に通信問題解決する

機械
：12月入るくらいに機体出来上がると嬉しい