---
# System prepended metadata

title: 12/07チーム１議事録

---

## 議事録
12/7(Thu.)


### いかがですか
- satoimo
    - ケーブル製作


- Noir
    - 基板来た！
    - ヒューズの設計、電源分離のGNDの分離ができていなかったです。。。
    - はんだづけ講習受けた。
    - とりあえずヒューズ管30Aまでいろんなものを買いましたが、ホルダーに合うものがなかったです。
    - はんだ付けが上手くいきませんでした。

- hiratsuka
    - 試験おつかれさまでした
    - 防水容器完成させました
    - 防水グランドの取り付けできました
    - チーズ塩ビ管買ってきました
    - 二重反転スラスターの設計を考えていただきました
    - 全体設計を少し進めました


### 基板について

- ヒューズ
    - 秋月の新商品　https://akizukidenshi.com/catalog/g/gP-18221/　とか
    - 
- 電源分離しなかった
- 部品が浮いちゃった...
- ヒューズはAmazonでケーブルつき購入します
- ケーブルを真ん中で切って中継させる。

#### 早めに動くかチェックしたい
![image](https://hackmd.io/_uploads/HJDEFUyL6.png)

### 今後
12/13にプールで実験する　14:00~18:00
基盤の動作チェック　できれば今週中　高角が明日やります　たぶん
機体　水曜まで
制御　週末に書きます