---
# System prepended metadata

title: Iterationsplan v 18
tags: [SCRUM]

---

# Iterationsplan v 18

[TOC]

## Analys föregående vecka

### Negativa erfarenheter

- Fick lägga lite mer än planerad tid.
- Implementation av frontend, hanns inte med.

### Postitiva erfarenheter

- Vue blir ett bra verktyg för frontend.
- Kodkvalitet har ökat efter refaktorering.
- Jobba med branches har funkat bra.
- Mötestider hålls och är tillräckliga.
- Arbetsuppgifter har separerats bra.

## Tidsrapport

[v18](https://hackmd.io/@1dv611-milou/B1G_1Awv_)

## Nya risker

- Elaboration granskning genererar mycket att fixa

## Mål för iterationen

- Skapa frontend
- Refaktorera modeller
- Slutföra Elaboration och presentera det för de andra projekten
- Referentgranksning

## Skattad sprint backlog

### Oskar Lövsveden

| Typ av arbete   | Beskrivning                        | Planerad tid |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Möte            | Sprintplanering                    | 2h           |
| Möte            | Daily standup                      | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare               | 30m          |
| Möte            | Milou Måndag                       | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag                      | 30m          |
| Dokumentation   | Referentgranskning                 | 2h           |
| Dokumentation   | Förberedelse Elaboration           | 2h           |
| Möte            | Presentation Elaboration           | 1h           |
| Implementation  | Skapa frontend (lista reg. sidor)  | 2h           |
| Implementation  | Skapa frontend (registrera sida)   | 2h           |
| Implementation  | Skapa frontend (avregistrera sida) | 2h           |
| Implementation  | Skapa frontend (editera sida)      | 2h           |
| Implementation  | Skapa frontend (ta bort sida)      | 2h           |
|                 | **Total tid:**                     | 19h 45m      |

### Mattias Ruljeff

|  Typ av arbete  | Beskrivning                    |  Planerad tid  |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| Möte            | Sprintplanering           	   | 2h             |
| Möte            | Daily standup             	   | 1h 15m         |
| Möte            | Veckomöte handledare      	   | 30m            |
| Möte            | Milou Måndag              	   | 30m            |
| Möte            | Milou Torsdag             	   | 30m            |
| Dokumentation   | Referentgranskning        	   | 2h             |
| Dokumentation   | Förberedelse Elaboration  	   | 2h             |
| Möte            | Presentation Elaboration  	   | 1h             |
| Implementation  | Skapa frontend (login)         | 5h             |
| Implementation  | Skapa frontend (logout)        | 1h             |
| Implementation  | Skapa frontend (direkt sökning)| 3h             |
|                 | **Total tid:**                 | 19h 45m        |


### Viktor Ödman
| Typ av arbete        | Beskrivning                    		        | Planerad tid 	|
|----------------------|------------------------------------------------|---------------|
| Möte            	   | Sprintplanering            			        | 2h           	|
| Möte            	   | Daily standup              			        | 1h 15m       	|
| Möte                 | Veckomöte handledare       			        | 30m          	|
| Möte                 | Milou Måndag               			        | 30m          	|
| Möte                 | Milou Torsdag              			        | 30m          	|
| Möte                 | Skapa presentation Elaboration     	        | 2h           	|
| Möte                 | Referensgransking     	                        | 2h           	|
| Implementation       | Refaktorera Model för Users och Measurements   | 3h            |
| Implementation       | FR-10.1                                        | 2h            |
| Testing              | QR-10.1                                        | 2h            |
| Documentation        | QR-10.2                                        | 30m           |
| Möte                 | Presentation Elaboration       		        | 1h           	|
| Implementation       | Refaktorera och uppdatera tester               | 3h            |
|                      | **Total tid:**                 		        | 20h 15m     	|


### Sebastian Jonsson
| Typ av arbete     | Beskrivning                     | Planerad tid |
|-------------------|---------------------------------|--------------|
| Möte              | Sprintplanering                 | 2h           |
| Möte              | Daily standup                   | 1h 15m       |
| Möte              | Veckomöte handledare            | 30m          |
| Möte              | Milou Måndag                    | 30m          |
| Möte              | Milou Torsdag                   | 30m          |
| Dokumentation     | Tidsrapport v.17                | 45m          |
| Dokumentation     | Förberedelse Elaboration        | 2h           |
| Möte              | Presentation Elaboration        | 1h           |
| Dokumentation     | Referentgranskning              | 2h           |
| Dokumentation     | REQ-11 - QR-11.1                | 2h           |
| Dokumentation     | REQ-11 - QR-11.2                | 2h           |
| Implementation    | REQ-11 - FR-11.1                | 3h           |
| Implementation    | REQ-11 - FR-11.4                | 4h           |
|                   | **Total tid:**                  | 21h 30m      |

###### tags: `SCRUM`