---
# System prepended metadata

title: Iterationsplan v 15
tags: [SCRUM]

---

# Iterationsplan v 15

[TOC]


## Analys föregående vecka

### Negativa erfarenheter

- Vi kom fram till att vi måste korta ner morgonmöten ännu mer.
- En del tid gick åt till att bestämma dokumentationsverktyg och sedan flytta över allt till detta.

### Postitiva erfarenheter

- Morgonmötens tid justeras för denna vecka.

## Tidsrapport

[v15](https://hackmd.io/@1dv611-milou/Hyeczr2r_)

## Nya risker

Komplexitet ökade från vår mentala bild i och med att vi fick skriftliga krav utöver presentation.

## Mål för iterationen

Vi ska se till att få igång ett flöde för implementation, dokumentation och testning. Vi hoppas uppfylla ett par grundläggande krav och se projektet ta form.

Dokumentationen kommer främst ha fokus på mjukvaruarkitektur och APIets struktur.

### Krav som ska hanteras

- REQ-1
- REQ-5

### Leveranser

Inga deadlines eller officiella leveranser. Vi har dock uppföljning med Milou tisdag, samt torsdag som alltid.

### Arbetsuppgifter

- Enklare prototyp på API
- Påbörja dokumentation av API
- Skapa tester utifrån krav
- Skapa registrering för användare - REQ-1
- Skapa registrering för webbplats - REQ-5
- Presentation Inception
- Handledarmöte
- Vision skall presenteras
- Genomför granskning och besvara frågor innan Onsdag 12:00
- Påbörja dokumentation kring mjukvaruarkitekur/systemdesign
- Systemtest och testrapport

## Skattad sprint backlog

| Oskar Lövsveden |                            | 19h 15m      |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| Typ av arbete   | Beskrivning                | Planerad tid |
| Möte            | Sprintplanering            | 2h           |
| Möte            | Daily standup              | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare       | 30m          |
| Möte            | Projektpresentationer      | 1h 30m       |
| Möte            | Granskning annan grupp     | 2h           |
| Möte            | Milou Måndag               | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag              | 30m          |
| Dokumentation   | Arkitektur                 | 2h           |
| Implementation  | Registrera användare REQ-1 | 4h           |
| Dokumentation   | Skapa 2 Test cases REQ-1   | 2h           |
| Implementation  | Skapa 2 Test REQ-1, Postman| 2h           |
| Möte            | Förbereda presentation     | 1h           |


| Mattias Ruljeff |                            |  20h 15min   |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| Typ av arbete   | Beskrivning                | Planerad tid |
| Möte            | Sprintplanering            | 2h           |
| Möte            | Daily standup              | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare       | 30m          |
| Möte            | Projektpresentationer      | 1h 30m       |
| Möte            | Granskning annan grupp     | 2h           |
| Möte            | Milou Måndag               | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag              | 30m          |
| Dokumentation   | API-dokumentation          | 2h           |
| Implementation  | Registrera användare REQ-1 | 4h           |
| Dokumentation   | Skapa 2 Test cases REQ-1   | 2h           |
| Implementation  | Skapa 2 Test REQ-1, Postman| 2h           |
| Möte            | Förbereda presentation     | 1h           |
| Research        | Typescript                 | 1h           |


| Viktor Ödman    |                               |  19h 30min   |
|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Typ av arbete   | Beskrivning                   | Planerad tid |
| Möte            | Sprintplanering               | 2h           |
| Möte            | Daily standup                 | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare          | 30m          |
| Möte            | Projektpresentationer         | 1h 30m       |
| Möte            | Granskning annan grupp        | 2h           |
| Möte            | Milou Måndag                  | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag                 | 30m          |
| Dokumentation   | Arkitektur                    | 2h           |
| Implementation  | Skapa webregristrering REQ-5  | 4h           |
| Dokementation   | Skapa TC för REQ-5            | 2h           |
| Implementation  | Skapa Test för REQ-5, Postman | 2h           |
| Möte            | Förbereda presentation        | 1h           |

| Sebastian Jonsson |                             |        20h   |
|-----------------|-------------------------------|--------------|
| Typ av arbete   | Beskrivning                   | Planerad tid |
| Möte            | Sprintplanering               | 2h           |
| Möte            | Daily standup                 | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare          | 30m          |
| Möte            | Projektpresentationer         | 1h 30m       |
| Möte            | Granskning annan grupp        | 2h           |
| Möte            | Milou Måndag                  | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag                 | 30m          |
| Möte            | Förbereda presentation        | 1h           |
| Dokumentation   | Tidsrapport v.14              | 45m          |
| Implementation  | Skapa webregristrering REQ-5  | 4h           |
| Dokementation   | Skapa TC för REQ-5            | 2h           |
| Implementation  | Skapa Test för REQ-5, Postman | 2h           |
| Dokumentation   | API-dokumentation             | 2h           |

###### tags: `SCRUM`