---
# System prepended metadata

title: Iterationsplan v 21
tags: [SCRUM]

---

# Iterationsplan v 21

[TOC]

## Analys föregående vecka

### Negativa erfarenheter

- Vue har varit lite av en uppförsbacke mot slutet. Då detta är första gången vi använder Vue så har vi troligen inte använt Vue till dess fulla potential och "målat in oss i ett hörn" i vissa aspekter.
- Mongoose egna valideringssäkerhet var bristande och orsakade mild problematik.

### Postitiva erfarenheter

- Grafer kan nu skapas från vårat API
- All funktionalitet för vårat API är nu implementerat.
- Frontend har ett komplett gränssnitt för att interagera med vårt API.

## Tidsrapport

[v21](https://hackmd.io/@1dv611-milou/r1NBFkNK_)

## Nya risker

N/A

## Mål för iterationen

- Kolla över dokumentation och kod för leverans.
- Kolla av med kund så vi är på samma sida med slutleverans och kan få ett OK på denna.
- Buggfix, tweak
- Referentgranska andras projekt i kursen

## Skattad sprint backlog

### Oskar Lövsveden

| Typ av arbete  | Beskrivning                                       | Planerad tid |
| -------------- | ------------------------------------------------- | ------------ |
| Möte           | Sprintplanering                                   | 2h           |
| Möte           | Daily standup                                     | 1h 15m       |
| Möte           | Veckomöte handledare                              | 30m          |
| Möte           | Milou Måndag                                      | 30m          |
| Dokumentation  | Teknisk dokumentation (vue, vuex, create-vue-app) | 30m          |
| Dokumentation  | Se över Issues på gitlab                          | 1h           |
| Dokumentation  | Dokumentera slutleverans                          | 1h           |
| Dokumentation  | Inför slutleverans                                | 3h           |
| Dokumentation  | Referentgranskning                                | 4h           |
| Dokumentation  | Skriva Postman Testcases                          | 2h           |
| Implementation | Buggfixa, Tweak                                   | 4h           |
|                | **Total tid:**                                    | 19h 45m      |

### Mattias Ruljeff

| Typ av arbete | Beskrivning              | Planerad tid |
| ------------- | ------------------------ | ------------ |
| Möte          | Sprintplanering          | 2h           |
| Möte          | Daily standup            | 1h 15m       |
| Möte          | Veckomöte handledare     | 30m          |
| Möte          | Milou Måndag             | 30m          |
| Dokumentation | Referentgranskning       | 3h           |
| Dokumentation | Inför Slutleverans       | 3h           |
| Dokumentation | Skriva Postman Testcases | 2h           |
| Dokumentation | Referentgranskning       | 4h           |
|               | **Total tid**            | 16h 15m      |

### Viktor Ödman

| Typ av arbete  | Beskrivning                        | Planerad tid |
| -------------- | ---------------------------------- | ------------ |
| Möte           | Sprintplanering                    | 2h           |
| Möte           | Daily standup                      | 1h 15m       |
| Möte           | Veckomöte handledare               | 30m          |
| Möte           | Milou Måndag                       | 30m          |
| Dokumentation  | Referensgranskning                 | 4h           |
| Dokumentation  | Skriva Postman Testcases           | 2h           |
| Implementation | Kolla över källkod / Refaktorering | 4h           |
| Dokumentation  | Se över Issues på gitlab           | 2h           |
| Dokumentation  | Inför Slutleverans                 | 3h           |
|                | **Total tid:**                     | 19h 15min    |

### Sebastian Jonsson

| Typ av arbete  | Beskrivning               | Planerad tid |
| -------------- | ------------------------- | ------------ |
| Möte           | Sprintplanering           | 2h           |
| Möte           | Daily standup             | 1h 15min     |
| Möte           | Veckomöte handledare      | 30m          |
| Möte           | Milou Måndag              | 30m          |
| Dokumentation  | Tidsrapport v.20          | 45m          |
| Dokumentation  | Referentgranskning        | 4h           |
| Dokumentation  | Skriva Postman Testcases  | 2h           |
| Implementation | Buggfixa, Tweak           | 6h           |
| Dokumentation  | Inför Slutleverans        | 3h           |
|                | **Total tid:**            | 20h          |

###### tags: `SCRUM`