---
# System prepended metadata

title: Iterationsplan v 20
tags: [SCRUM]

---

# Iterationsplan v 20

[TOC]

## Analys föregående vecka

### Negativa erfarenheter

- Vuex var inte enkelt att implementera på klienten.
- En bug relateras till API nyckeln för Google page speed insight tog mer tid än planerat.

### Postitiva erfarenheter

- Mycket har blivit färdigställt på klienten, CRUD-funktionallitet klar för manuell testning.
- GPSI tester kan nu köras efter schema.
- Automatiska utskick utav mail är påbörjat.

## Tidsrapport

[v20](https://hackmd.io/@1dv611-milou/BJXsYUtOu)

## Nya risker

## Mål för iterationen (vilka risker skall hanteras, vilka krav skall testas och levereas, vem arbetar med vad)

- Migrera frfontend till att fungera med "globala states" i vuex
- Testa CRUD-funktionallitet manuellt på klienten.
- Fixa Swagger-dokumentationen

## Skattad sprint backlog

### Oskar Lövsveden

| Typ av arbete   | Beskrivning                     | Planerad tid |
|-----------------|---------------------------------|--------------|
| Möte            | Sprintplanering                 | 2h           |
| Möte            | Daily standup                   | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare            | 30m          |
| Möte            | Milou Måndag                    | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag                   | 30m          |
| Implementation  | Frontend (direkt mätning)       | 2h           |
| Implementation  | Frontend (graph?)               | 2h           |
| Implementation  | Frontend (vuex)                 | 2h           |
| Implementation  | Frontend (modal-state)          | 1h           |
| Dokumentation   | Skapa Manuella tester           | 5h           |
| Dokumentation   | Inför Referentgranskning        | 2h           |
| Dokumentation   | Kontrollera projektplan         | 1h 15m       |
|                 | **Total tid:**                  | 20h          |

### Mattias Ruljeff

|  Typ av arbete  | Beskrivning                     |  Planerad tid  |
|-----------------|---------------------------------|----------------|
| Möte            | Sprintplanering                 | 2h             |
| Möte            | Daily standup                   | 1h 15m         |
| Möte            | Veckomöte handledare            | 30m            |
| Möte            | Milou Måndag                    | 30m            |
| Möte            | Milou Torsdag                   | 30m            |
| Implementation  | Frontend (direkt mätning)       | 2h             |
| Implementation  | Frontend (graph?)               | 2h             |
| Implementation  | Frontend (vuex)                 | 2h             |
| Implementation  | Frontend (modal-state)          | 1h             |
| Dokumentation   | Skapa Manuella tester           | 5h             |
| Dokumentation   | Kontrollera dokumentation       | 2h             |
| Dokumentation   | Inför referentgranskning        | 1h             |
|                 | **Total tid**                   | 19h 45m        |

### Viktor Ödman

| Typ av arbete    | Beskrivning               | Planerad tid |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| Möte            | Sprintplanering            | 2h           |
| Möte            | Daily standup              | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare       | 30m          |
| Möte            | Milou Måndag               | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag              | 30m          |
| Dokumentation   | Inför Referentgranskning   | 2h           |
| Implementation  | FR-13.2                    | 3h           |
| Dokumentation   | Installationsguider        | 3h           |
| Implementation  | Driftsättning utav app     | 4h           |
| Implementation  | FR-15.4                    | 3h           |
| Implementation  | Update docker config       | 3h           |
|                 |**Total tid:**              | 22h 45min    |

### Sebastian Jonsson

| Typ av arbete     | Beskrivning              | Planerad tid |
|-------------------|--------------------------|--------------|
| Möte              | Sprintplanering          | 2h           |
| Möte              | Daily standup            | 1h 15min     |
| Möte              | Veckomöte handledare     | 30m          |
| Möte              | Milou Måndag             | 30m          |
| Möte              | Milou Torsdag            | 30m          |
| Dokumentation     | Tidsrapport v.19         | 45m          |
| Dokumentation     | Refaktorera Tidsrapporter| 2h 30min     |
| Dokumentation     | Inför Referentgranskning | 2h           |
| Implementation    | FR-13.2                  | 3h           |
| Implementation    | Refaktorera Swagger      | 4h           |
| Implementation    | Postman Tester           | 3h           |
|                   | **Total tid:**           | 20h          |

###### tags: `SCRUM`