---
# System prepended metadata

title: Iterationsplan v 19
tags: [SCRUM]

---

# Iterationsplan v 19

[TOC]

## Analys föregående vecka

### Negativa erfarenheter

- Testning måste kompletteras
- Skulle planerat lite mer tid att lära sig vue, inte enbart implementera

### Postitiva erfarenheter

- Vue fungerar, det går att logga in som användare

## Tidsrapport

[v19](https://hackmd.io/w7OA-18ESCy_M41idlI6VA)

## Nya risker

## Mål för iterationen

- Koppla samman användarna på klientsidan med backend för att visa de registrerade webbadresserna
- Fixa det sista med login, spara JWT token i en cookie
- Hämta statistik mätning i backend
- Refaktorera tester
- Refaktorera Req QR-11.1

## Skattad sprint backlog

### Oskar Lövsveden

| Typ av arbete   | Beskrivning                        | Planerad tid |
|-----------------|------------------------------------|--------------|
| Möte            | Sprintplanering                    | 2h           |
| Möte            | Daily standup                      | 1h 15m       |
| Möte            | Veckomöte handledare               | 30m          |
| Möte            | Milou Måndag                       | 30m          |
| Möte            | Milou Torsdag                      | 30m          |
| Implementation  | Frontend (lista reg. sidor)        | 1h           |
| Implementation  | Frontend (registrera sida FR 5.3)  | 1h           |
| Implementation  | Frontend (avregistrera sida FR 7.2)| 2h           |
| Implementation  | Frontend (editera sida FR 6.6)     | 2h           |
| Implementation  | Frontend Cookie (login)            | 1h           |
| Implementation  | Frontend Cookie (logout)           | 1h           |
| Implementation  | Frontend (direkt mätning)          | 3h           |
|                 |**Total tid:**                      | 15h 45min    |

### Mattias Ruljeff

|  Typ av arbete  | Beskrivning                        |  Planerad tid  |
|-----------------|------------------------------------|----------------|
| Möte            | Sprintplanering                    | 2h             |
| Möte            | Daily standup                      | 1h 15m         |
| Möte            | Veckomöte handledare               | 30m            |
| Möte            | Milou Måndag                       | 30m            |
| Möte            | Milou Torsdag                      | 30m            |
| Implementation  | Frontend REQ-3/FR-3.3 (login)      | 1h             |
| Implementation  | Frontend REQ-3/FR-3.4 (logout)     | 1h             |
| Implementation  | Frontend (direkt mätning)          | 3h             |
| Implementation  | Frontend (lista reg. sidor)        | 1h             |
| Implementation  | Frontend (registrera sida FR 5.3)  | 1h             |
| Implementation  | Frontend (avregistrera sida FR 7.2)| 2h             |
| Implementation  | Frontend (editera sida FR 6.6)     | 2h             |
|                 | **Total tid**                      | 15h 45min      |

### Viktor Ödman

| Typ av arbete             | Beskrivning                | Planerad tid |
|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Möte                      | Sprintplanering            | 2h           |
| Möte                      | Daily standup              | 1h 15m       |
| Möte                      | Veckomöte handledare       | 30m          |
| Möte                      | Milou Måndag               | 30m          |
| Möte                      | Milou Torsdag              | 30m          |
| Implementation            | FR-10.2 (Schemaläggning)   | 5h           |
| Documentation             | QR-10.1                    | 1h 30m       |
| Documentation             | Refaktorera tester         | 1h 30m       |
| Implementation            | Hämta statistik mätning    | 4h           | 
|                           |**Total tid:**              | 16h 45min    |

### Sebastian Jonsson 

| Typ av arbete     | Beskrivning                | Planerad tid |
|-------------------|----------------------------|--------------|
| Möte              | Sprintplanering            | 2h           |
| Möte              | Daily standup              | 1h 15m       |
| Möte              | Veckomöte handledare       | 30m          |
| Möte              | Milou Måndag               | 30m          |
| Möte              | Milou Torsdag              | 30m          |
| Dokumentation     | Tidsrapport v.18           | 45m          |
| Implementation    | FR-10.2 (Kö)               | 5h           |
| Implementation    | Refaktorera Postman Tester | 3h           |
| Implementation    | Refaktorera Req QR-11.1    | 1h           |
| Implementation    | Hämta statistik mätning    | 2h           |
|                   | **Total tid:**             | 16h 30min    |

###### tags: `SCRUM`