---
# System prepended metadata

title: 第13回演準ミーティング

---

# 第13回演準ミーティング
日時：2021年2月21日　木曜日
参加者：高木、鈴木、玉舘、平山

## 22日の初回ミーティングで話す内容
開始前に玉舘と話したこと
・自己紹介
・作業に来てくれということ
基本的に喋るものは高木が全てやってくれる
・解除or継続された場合の今後の予定
・現在の状況
期末最終日に今後の予定の紙を配るというのを伝える
説明している間に春休みまでにすることを黒板にかく

## 宅調中の作業予定
緊急事態宣言が解除されるか否かにかかっている
緊急事態宣言下では、作業が3時間に限定されるので、結構カツカツになる
作業予定の延長には、教員に直接話を通さなければならない

### 対策
総務を2:2に分けて、作業をする
規定の漏れをついて、作業をする
早く緊急事態宣言を解除しろ！！

### 棒作業
４本巻き終わった後の作業予定
本数も少ないので春休みの最初らへんに行う
次の棒巻きは緑・黄・紫
棒巻きは午前中で終わらせる
宅調初日に残りを終わらせる？
高3側に連絡して作業日を選ばせる

## 俵作業の進捗
2/3終わっているので、明日中に終わる
俵が出来た後は浸水対策
崩れないよう安全地域に移動させる


## 浸水対策について
テントを分離して横幕を完全に設置する
東側のテントには未完成の俵を立てて保管。ブルシを敷き、土嚢で水の流入を防ぎ、横幕を固定する。
西側のテントには完成済みの俵をリアカーの中に転がして保管。雨除けのブルシをかけ、横幕で風雨を遮る。

## 高3との連絡手段
高3側には池田さんが、中3側には戸國さんが仲介している
日程確認・作業確認・進捗確認・体調確認
組責・中3C・玉舘の連絡グループを作る

## 演準テント
雨風に耐えられるのか？

## 棒の保管場所
前回のようなカビが生えないようにする
運ルに突っ込めるなら交渉して突っ込んどく
出来なかったら一倉に突っ込めるか

## 春休み中の練習予定
練習①　3月23日(火)
練習②　3月26日(金)
練習③　3月29日(月)
練習④　4月1日(木)


