---
# System prepended metadata

title: 2021/04/22各案件進捗
tags: [各案件進捗]

---

---
tags: 各案件進捗
---

# 2021/04/22各案件進捗	

## LINKS

### 担当

- Aun
- Kiow

### 状況

納品に向けてフィードバックとデバグを開発しています。

問題としてはフィードバック要望は止められる様子が無いでした。

仕様変更のせいでテスト漏れが多い、急ぎの対応も要望されて、テストされていないままアプリを提供されたことが多い。

伊勢さんからの話だと4月末でも申請する必要ないという話になっているので、4月末以上開発をすすめる必要があります。
  
## GFS

先週と同じ状況で、全体的にデサイン待ちという状態です。

Maxの件もあるので、もし本当に会社から辞める担当がある場合他の人に開発を引き受けやすいようにドキュメントを作らせています。

今後の開発にも担当を切り替えてみます。担当とプロジェクトを固定にするとその人に何があれば作業を止まらせないようにします。（多分開発のスピードが遅いだと思いますが、プロジェクトに慣れると速度が上がると思います）

伊勢さんからの話によるとGFSのデサインは恐らく5月10日で貰えそうなのでその間に2週間の間があります。

## LifeBlood

イメージデサインは提供されていますが、この資料だけだと作業を開始することができません。
https://xd.adobe.com/view/115fe578-419c-48c2-5ab2-f1d4f8b3aac2-676e/
**Pass：**`sgLB2021`