---
# System prepended metadata

title: 会議議事録2019/9/14

---

# 会議議事録2019/9/14
## 出席者
岡田、山野、福永、宮本、宮川、森、米田

## 操縦者について
年齢制限あり。ウィンターキャンプ以降決定。
岡田は操縦が嫌。

## 進捗確認
・ハード：ルールの確認をした。どのような機構にするのか検討中
・ソフト：山野が遅い。部品を送る。
・回路　：特に無し。各自ソフトのインストール等。
・広報　：Tシャツ作成
　　　　　ロゴをつけた状態で一着約3000円、追加ロゴ１つにつき数百円
　　　　　ロボットにつけるスポンサーのマークをマジックテープにてつけられるようにしておく
## ウィンターキャンプのメンバー決め
11/30～12/1（大会）、前後一日を開けておく。
https://www.pref.kyoto.jp/sangyo-sien/robotcenterkyoto.html
学生１５名まで
宮川くんに出欠席、ウィンターキャンプの移動についての集計をお願いする。

## ウィンターキャンプの移動について
山野、岡田：現地集合
広島・前日入り組：西条駅集合後、バスにて

## 買いたいパーツの選定
ハード　：エクセルにあった注文表分は欲しい。（ケーブルセットはいらない。）
　　　　　M３、M４のネジ5mm~50mmを5mm刻みで各50本くらい。
　　　　　射出用のローラーはこれでありかと

ブラシレス例：
https://www.aircraft-japan.com/ja/motor-esc/motors/helicopter-motors
https://ja.aliexpress.com/item/32838163777.html?spm=a2g0o.home.01008.2.572c7761ageuMs

回路   ：開発ボードA2台分、CAN用GHコネクタ、
　　　　XT60,XT30コネクタ、電源用ケーブル20ゲージ１リール。
    基板注文：https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html
    開発ボードはウィンターキャンプに間にあわせるために必要
    
どれ使うにしろ決めたらかかる予算出して部品注文のSlackへ報告をお願いします。


## 10/12の出欠
ウィンターキャンプの出欠と同時に取る。
NHKロボコンやってる人は厳しそう。
スケジュール加工を外注に頼むことになる。

集計結果のスプレッドシートです。
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UG4OWd2ab5NwPepfeyNZlpihpFXf35y42BM6HrQ_U9s/edit?usp=sharing
## この先の予定について
１.部品調達
２.ハード班：設計＋加工外注先決定、加工外注を行う
　 ソフト班：ロボットを送ったのち、UIの変更がどこまでできるか。
  　　　　　　キーボード＆マウスでの操縦を可能にする。
　　回路班：CubeIDE等のインストール。基盤外注の用意。
  　　広報班：Tシャツの外注の準備、古本さんと相談。
## 次回定例会
9/29 19:00~




